Media Ilmiah Teknik Sipil
type: channel
description: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil adalah jurnal yang berfokus pada publikasi penelitian terkait bidang teknik sipil. Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk membagikan pengetahuan dan temuan terbaru dalam disiplin ilmu teknik sipil. Jurnal ini menerima artikel-artikel berkualitas tinggi yang mencakup berbagai topik dalam teknik sipil, termasuk namun tidak terbatas pada: struktur bangunan, rekayasa transportasi, teknik geoteknik, teknik lingkungan, teknik material, manajemen konstruksi, dan banyak lagi. Jurnal ini menerapkan proses seleksi artikel yang ketat dengan melibatkan tinjauan oleh para ahli dan pakar dalam bidang teknik sipil. Setiap artikel yang diterbitkan menjalani proses peer-review untuk memastikan kualitas dan validitasnya. Jurnal ini menerbitkan artikel secara reguler dalam edisi yang terjadwal. Dengan adanya Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan perkembangan dalam bidang teknik sipil serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap ilmu pengetahuan dan praktik teknik sipil.
publisher: Universitas Galuh Fakultas Teknik
language: id-ID
publication name: Media Ilmiah Teknik Sipil
issn: 3046-6547
items: A Analisis Neraca Air pada Daerah Irigasi Cipalih Kecamatan Ciamis
items: ANALISIS PEMILIHAN MATERIAL DINDING BATA MERAH DAN BATA RINGAN MENGGUNAKAN METODE SWOT ( STUDI KASUS DI KOTA BANJAR )
items: PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SABUT KELAPA DALAM CAMPURAN BETON TERHADAP KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS BETON
items: EVALUASI DESAIN RANGKA ATAP BAJA RINGAN MENGGUNAKAN SAP2000
items: PENGARUH CANGKANG KERANG DARA SEBAGAI BAHAN TAMBAH AGREGAT HALUS TERHADAP KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS BETON
items: Pengaruh Beban Muatan Berlebih Terhadap Umur Rencana Perkerasan Lentur (Studi kasus Ruas Jalan Bandung - Tasikmalaya KM 77 - KM 79
items: ANALISIS KINERJA SIMPANG EMPAT TAK BERSINYAL
items: EVALUASI KINERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI BERDASARKAN PERMEN PUPR TAHUN 2017
items: Analisis Pengendalian waktu Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM)
items: STUDI KOMPARATIF TEBAL LAPIS TAMBAHAN (OVERLAY) ANTARA METODE BINA MARGA DENGAN METODE AASTHO PADA RUAS JALAN PASAR CIAWI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA
items: Analisis ANALISIS WILAYAH PENDUKUNG PELAYANAN ANGKUTAN UMUM SI BENTENG TRAYEK AP.1-03
items: Analisis Perbandingan Biaya investasi pada proyek pembangunan perumahan menggunakan perbankan dan permodalan mandiri
items: A, The Analisis Kinerja Waktu Dan Biaya Pada Proyek Peningkatan Jalan Muhammad Sujai Panglayungan Cipedes Kota Tasikmalaya
items: PENGARUH PENAMBAHAN SERAT IJUK TERHADAP KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS PADA BETON
items: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan
items: ANALISIS KERUSAKAN PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN METODE BINA MARGA DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) PADA RUAS JALAN RAYA WINDURAJA – WARUNGDOYONG (STA 4+500 – STA 6+500)
items: Analisis Kerusakan Perkerasan Jalan dengan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI) dan Road Condition Index (RCI) pada Ruas Jalan Cikatomas Tasikmalaya
items: ANALISIS KAPASITAS RUANG PARKIR OFF STREET DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. GARUT
items: PERENCANAAN PENGENDALIAN WAKTU DENGAN PROGRAM MICROSOFT PROJECT
items: ANALISIS ANGKA KEBUTUHAN NYATA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (AKNOP) JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI MANGANTI
items: Analisis Biaya dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Analysis (EVA) Pada Proyek Pembangunan Gedung Sparepart PT. Bio Farma tbk Bandung
items: MENGHITUNG BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BAKU
items: IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KERJA PADA PEMBANGUNAN JEMBATAN CIHAPITAN DENGAN METODE JOB SAFETY ANALISIS (JSA)
items: ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) PADA PROYEK PEMBANGUNAN CHECK DAM SUKADANA KABUPATEN CIAMIS
items: Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek Konstruksi Menggunakan Critical Path Method (CPM) dan Precedence Diagram Method (PDM)
items: ANALISIS KINERJA RUAS JALAN SURAPATI KOTA BANDUNG
items: PERBANDINGAN ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHSP DAN LAPANGAN
items: ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU PROYEK KONTRUKSI MENGGUNAKAN METODE CPM DENGAN BANTUAN MICROSOFT PROJECT
items: EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU PROYEK DENGAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS (EVA)
items: https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/miteks/article/view/5463
items: ANALISIS KINERJA BUNDARAN CIBIRU KOTA BANDUNG
items: KONSEP NILAI HASIL (EARNED VALUE EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN BOJONGSARI- MAJENANG KABUPATEN CILACAP DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL (EARNED VALUE CONCEPT)
items: Analisis Tingkat Pelayan Simpang Tiga Tak Bersinyal Jalan Dr Sutomo-Jalan Cerme Kabupaten Cilacap
items: ANALISIS HUBUNGAN VOLUME, KECEPATAN DAN KEPADATAN LALU LINTAS DENGAN METODE GREENSHIELD DAN GREENBERG
items: EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU MENGGUNAKAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM)
items: MANAJEMEN PEMELIHARAAN IRIGASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13/PRT/M/2012 SEBAGAI PENUNJANG KEBERHASILAN PERTANIAN DI DAERAH KOTA BANJAR PROPINSI JAWA BARAT
items: ANALISIS PEKERJAAN GEDUNG MENGGUNAKAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM) (Studi Kasus Pembangunan Gedung BBWS Citanduy)
items: ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DENGAN MENGGUNAKAN METODE EVM PADA PROYEK JALAN RAYA LINGKAR UTARA TASIKMALAYA
items: ANALISIS FUNGSIONAL JALAN MENGGUNAKAN METODE INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) DAN SURFACE DISTRESS INDEX (SDI) PADA RUAS JALAN CIAMIS – KAWALI (STA 16+000 – STA 19+000)
items: EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN JALAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN PERBAIKAN JALAN PADA RUAS JALAN WINDURAJA – WARUDOYONG (STA 0+000 - STA 3+000)
items: ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS PANJALU TAHAP II
items: ANALISIS ESTIMASI BIAYA MENGGUNAKAN METODE COST SIGNIFICANT MODEL PADA PROYEK PEKERJAAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA
items: ANALISIS PERBANDINGAN DAYA DUKUNG PONDASI TIANG PANCANG MENGGUNAKAN METODE AOKI DE ALENCAR DENGAN METODE FORMULA KONSERVATIF (LANGSUNG)
items: redisain bangunan fasilitas perpustakaan kota banjar dengan metode pushover
items: Analisis hambatan samping dan pengaruhnya terhadap kinerja ruas jalan
items: Penggunaan Metode Earned Value Concept Pada Pengendalian Waktu (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Gedung Farmasi Kabupaten Pangndaran)
items: ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN CIBUYUT RUAS JALAN KAWALI – SADANANYA KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS DENGAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM)
items: Evaluasi kerusakan jalan dengan metode bina marga dan pavement conditions index (PCI) pada ruas jalan Sidareja-Cukangleuleus KM 90+00-92+00
items: ANALISIS PERBANDINGAN PERBAIKAN TANAH EKSPANSIF TOP SUBGRADE (REPLACEMENT) MENGGUNAKAN MATERIAL BERBUTIR (SIRTU) DAN LEMPUNG (STUDI KASUS JALAN TOL CIPALI SUBANG) KM 72+109 sampai dengan KM 87+350
items: ANALISIS KINERJA BENDUNGAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG JAWA BARAT
items: IDENTIFIKASI TITIK KECELAKAAN DITINJAU DARI TINGKAT ALINYEMEN VERTIKAL DAN CARA PENANGANANNYA (Studi Kasus Ruas Jalan Nasional III Kabupaten Ciamis)
items: ANALISIS KINERJA STRUKTUR GEDUNG LEARNING SOLUTION BPKP CIAWI BOGOR AKIBAT BEBAN GEMPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PUSHOVER
items: Analisis Pemilihan Moda Transportasi Konvensional dengan Transportasi Online (Studi Kasus: Pengguna Transportasi Mall Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya
items: Analisis Waktu dan Biaya dengan Metode Crashing pada Proyek Peningkatan Jalan Mujur-Bangsa (Kroya)
items: ANALISIS PENGARUH DILATASI BANGUNAN PADA GEDUNG 6 LANTAI BERDENAH L TERHADAP GEMPA DENGAN METODE RESPON SPEKTRA
items: Analisis simpang empat tak bersinyal
items: ANALISIS KINERJA SIMPANG EMPAT BERSINYAL CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA
items: ANALISIS PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF PADA PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR UTAMA POLDA JABAR
items: ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI
items: Analisis SWOT Penggunaan Bata Merah dan Bata Ringan (Heable) di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
items: REDESIGN STRUKTUR GEDUNG ARSIP BAPENDA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN STRUKTUR BAJA MENGGUNAKAN SOFTWARE ETABS
items: ANALISIS KINERJA SIMPANG TIGA TAK BERSINYAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE PKJI 2023
items: ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN KARANGNUNGGAL - CIPATUJAH
items: PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU STRUKTUR BETON SISTEM KONVENSIONAL DAN SISTEM PRECAST PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS JERUK LEGI KABUPATEN CILACAP
items: ANALISIS KINERJA RUAS JALAN SOREANG KOPO KABUPATEN BANDUNG
items: Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Earned Value Analysis (EVA) Pada Proyek Preservasi Jalan Bolang-Suniabana Kabupaten Tasikmalaya
items: ANALISIS ESTIMASI WAKTU PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA SERANG
items: Analisis Tundaan dan Antrian Kendaraan pada Simpang Tiga tak Bersinyal Jalan Raya Telaga Majalengka - Jalan Sadasari Airlangga Kabupaten Majalengka

A Analisis Neraca Air pada Daerah Irigasi Cipalih Kecamatan Ciamis
type: item
description: The Cipalih Irrigation Area Cipalih is an irrigation system located in the Ciamis District, utilized as a water source for agricultural and livestock management. The primary water source for the Cipalih Irrigation Area is the Cipalih River, which is capable of irrigating 641.368 hectares of rice fields. However, a problem persists in the Cipalih Irrigation Area where water shortages frequently occur during certain seasons, affecting the planting patterns in the area. Given the extensive coverage of the irrigated land, it is necessary to calculate the water balance to determine water availability and demand. This ensures the sustainability of the farmers' livelihoods by establishing an optimal planting schedule. The objective of this study is to determine the water balance conditions and planting patterns in the Cipalih Irrigation Area. This research employs a quantitative method, utilizing primary data (interviews with local residents and documentation) and secondary data (10-year rainfall data from three stations, river discharge data, climatology data, and technical irrigation data). The analysis of the water balance and planting patterns was obtained through planting pattern simulations. The results indicate that the water balance in the Cipalih Irrigation Area, based on these calculations, remains in surplus (excess water) throughout all months. Furthermore, the optimal planting pattern was identified as the 7th alternative, which consists of a Rice-Rice-Secondary Crop (Palawija) cycle
creator: Robi Husani
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 118
ending page: 127
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.3815

ANALISIS PEMILIHAN MATERIAL DINDING BATA MERAH DAN BATA RINGAN MENGGUNAKAN METODE SWOT ( STUDI KASUS DI KOTA BANJAR )
type: item
description: Walls are a crucial element in construction projects, serving as roof supports, room partitions, and weather barriers. Traditional materials commonly used are red bricks, made from molded and fired clay, with standard dimensions of 20 cm x 11 cm x 5 cm. While red bricks are considered robust and readily accessible, they weigh up to 250 kg/m², which can increase the structural load and material costs due to greater adhesive requirements. This study employs interviews and questionnaires to gather data from users, workers, and material suppliers as a basis for analysis. The data collected consists of two types: primary data obtained directly through field surveys, including interviews and questionnaires, and secondary data sourced from other references, such as the AHSP DPUTR in the case study area of Banjar City. The analysis reveals that lightweight bricks, made from a mixture of cement, lime, and expanding agents, offer advantages in strength and market potential. Lightweight bricks have dimensions of 20 cm x 60 cm x 8-10 cm and weigh only 57.5 kg/m², making them 4.34 times lighter than red bricks. Despite the efficiency of lightweight bricks, the unit price in Banjar City remains higher, at Rp 125,000.00/m² compared to Rp 117,062.55/m² for red bricks. This research provides valuable insights for the community in selecting wall materials, considering specific needs and the existing construction context
creator: fahmi zam zam nurali
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 334
ending page: 350
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4426

PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SABUT KELAPA DALAM CAMPURAN BETON TERHADAP KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS BETON
type: item
description: The rapid advancement of construction technology drives innovation in the use of concrete materials to meet the needs of sustainable development. One such innovation is the incorporation of additional materials into the concrete mix. This research aims to examine the influence of adding coconut fiber as an additive on the compressive strength and modulus of elasticity of concrete. Concrete is a mixture of Portland cement or other hydraulic cements, fine aggregates, coarse aggregates, and water. An experimental method was employed using coconut fiber as an additive to fine aggregates. Tests were conducted on 28-day-old concrete with cylindrical specimens measuring 150 mm in diameter and 300 mm in height. The variations in coconut fiber addition were 0% (normal concrete), 0.125%, 0.25%, 0.35%, and 0.45% of the weight of the fine aggregates. Based on the research findings, the average compressive strength at 28 days for normal concrete was 22.94 MPa. The addition of 0.125% coconut fiber reduced the compressive strength to 19.73 MPa (a decrease of 13.99%), and the addition of 0.35% fiber further reduced it to 18.00 MPa (a decrease of 21.54%). However, the addition of 0.25% fiber increased the compressive strength to 24.38 MPa (an increase of 6.32%), and the addition of 0.45% fiber resulted in the highest increase in compressive strength, reaching 27.28 MPa (an increase of 18.94%). Meanwhile, the average modulus of elasticity for normal concrete was 1663.52 MPa, with a decrease of 92.61%. The addition of 0.125% coconut fiber increased the modulus of elasticity to 2109.63 MPa, but with the addition of 0.25%, 0.35%, and 0.45% fiber, the modulus of elasticity decreased to 1401.09 MPa (a decrease of 93.96%), 782.00 MPa (a decrease of 96.08%), and 634.20 MPa (a decrease of 97.42%), respectively. Thus, it can be concluded that the addition of coconut fiber as a fine aggregate additive impacts the variation in compressive strength and the reduction in the modulus of elasticity …
creator: Usep Zenzen Aripin
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 444
ending page: 451
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4256

EVALUASI DESAIN RANGKA ATAP BAJA RINGAN MENGGUNAKAN SAP2000
type: item
description: In the construction of a building, the role of civil engineering is very important as a supporter of the success of a development plan. Along with the development of the times, many buildings have many architectural concepts and designs so that in their planning they must be able to follow these developments, one of which is the roof structure. SMAN 1 Ciampea which is located in Bogor Regency on Wednesday, March 14, 2024 experienced a construction failure in the form of a collapse of the lightweight steel roof frame. with the aim of finding out the results of the evaluation of the roof frame design of SMAN 1 Ciampea Bogor with SAP2000 software, the results of the roof frame design at SMAN 1 Ciampea Bogor using SAP2000 software showed that the lightweight steel roof frame structural elements experienced excess capacity or were unable to withstand the load acting on the roof frame structure which resulted in collapse. The loads that caused the collapse were, In the loading analysis, the dead load was obtained at 34.712 kg / m2, the live load produced was the worker load of 100 kg, the rain load was 16 kg / m2 and the wind load obtained a pressure value of -0.206 kN / m2 and a suction value of 0.320N / m2, in the loading combination, the largest capacity value is 6.510 and is red and has a pressure force of 22.47 kN. Stating that the load received by the light steel roof frame structure on the SMAN 1 Ciampea Bogor building exceeds the capacity to withstand the load
creator: Adi Gumilar
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 301
ending page: 307
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4252

PENGARUH CANGKANG KERANG DARA SEBAGAI BAHAN TAMBAH AGREGAT HALUS TERHADAP KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS BETON
type: item
description: The increasingly advanced era of globalization has led to increasingly rapid developments in construction technology. Developments in construction technology are needed so that the required materials are available easily and quickly. The more concrete technology develops, the more innovation there will be to improve the quality of concrete. One form of innovation is by including some additional materials into the mixture that makes up the concrete. Concrete is a mixture of Portland cement or other hydraulic cement, fine aggregate, coarse aggregate and water as well as concrete additives. This research uses pigeon shells as an added material for fine aggregate by reviewing the compressive strength and modulus of elasticity of concrete. Tests were carried out at the age of 28 days, cylindrical test specimens with a diameter of 160 mm x 300 mm with variations of 0% virgin shell (normal concrete) and 2%, 4% and 7% with 5% superplasticizer added (mixed concrete). Based on the research results, it was found that the average compressive strength value at 28 days of normal concrete mix was 16.91 MPa, the addition of 2% shellfish shells was 13.26 MPa, the addition of 4% shellfish shells was 15.97 MPa, while the value The average modulus of elasticity in the normal concrete mix is ​​7850.13 Mpa with a decrease of 60.86%, the concrete mix with the addition of 2% virgin shells is 1105.91 Mpa with a decrease of 94.04%, the concrete mix with the addition of shells 4% dara was 1097648 Mpa with a decrease of 44.25%, concrete mix with the addition of 7% dara shells was 4657.30 Mpa with a decrease of 76.50%. So it can be concluded that the use of virgin shell waste as a fine aggregate additive reduces the compressive strength and modulus of elasticity of concrete.
creator: Yopi Alpian
creator: Yanti Defiana
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 423
ending page: 431
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4248

Pengaruh Beban Muatan Berlebih Terhadap Umur Rencana Perkerasan Lentur (Studi kasus Ruas Jalan Bandung - Tasikmalaya KM 77 - KM 79
type: item
description: This study aims to analyze the impact of overloading on the design life of flexible pavement using the AASHTO 1993 Method, with a case study on the Bandung - Tasikmalaya Road Sector, KM 77 - KM 79. This road is frequently traversed by overloaded vehicles, which can lead to accelerated pavement deterioration and a reduction in the road's design life. Traffic data, vehicle loads, and existing pavement conditions were utilized to calculate the influence of overloading on the increase of the Equivalent Single Axle Load (ESAL) and to compare it with the pavement design life calculated based on the AASHTO 1993 Method. The calculation results demonstrate that the percentage of overloading significantly reduces the road's design life. The Vehicle Damage Factor (VDF) for normal loads over a 10-year design life is $20,495,514.04$ ESAL, whereas for overloaded conditions, it reaches $33,083,921.23$ ESAL. This 47% increase in the cumulative VDF value causes the road's service life to last for only 4 years out of the total 10-year design life. To maintain road functionality throughout the 10-year design life, an overlay thickness of 3.83 cm is required with a Resilient Modulus of 2,000 MPa and a minimum Marshall Stability of 800 kg. Alternatively, an overlay of 3.26 cm is needed for Modified Asphalt Concrete (Laston Modifikasi) with a Resilient Modulus of 3,000 MPa and a minimum Marshall Stability of 1,000 kg, with the material applied at approximately 5 cm before compaction.
creator: sulis putri shofura
creator: Yanti Defiana
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 411
ending page: 422
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4242

ANALISIS KINERJA SIMPANG EMPAT TAK BERSINYAL
type: item
description: Roads are land transportation infrastructure that is very important to launch economic activities in an area. High public mobility results in congestion, accidents and long queues can have an impact on the intersection area. One way to regulate intersections is to use traffic lights (Traffic Signals). At the intersection of Veteran road, Kuningan regency, there is an intersection with a traffic sign that is not working. This is the main reason for the conflict and the need to control traffic movements at intersections. Therefore, research was conducted to determine the capacity, and level of service at the four-unsignaled intersection of Veteran Road, Kuningan Regency and to find out alternative improvements to solve problems at the four-unsignaled intersection of Veteran Road, Kuningan Regency using the 2023 PKJI method. There are results of analysis of calculations with a degree of saturation of 0.9 where the value of the degree of saturation has exceeded the 2023 PKJI standard, which is 0.85, then alternative improvements are carried out with a result of 0.77, it can be concluded that this solution is effective to achieve the LOS target, namely C.
creator: replica dwi agustira
creator: Uu Saepudin
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 483
ending page: 490

EVALUASI KINERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI BERDASARKAN PERMEN PUPR TAHUN 2017
type: item
description: In the realization of irrigation channels, several aspects are influenced, namely: physical infrastructure, planting productivity, supporting facilities, personnel organization, documentation and the Water User Farmers Association (P3A). Irrigation buildings experience a decline in function as the building ages or is influenced by human activity. The aim of this research is to determine the evaluation of the operation and maintenance performance of tertiary irrigation channels based on the 2017 Minister of Public Works and Public Housing Regulations for the Sidareja-Cihaur irrigation area. The research method was carried out by direct observation in the field by tracing the Manganti Irrigation Area (DI) irrigation network, interviews and secondary data analysis. This irrigation network search was carried out to obtain data on the condition of physical infrastructure. Interview methods and secondary data analysis were used to obtain data on planting productivity, supporting facilities, personal organization, documentation and P3A. The overall assessment results of the operation and maintenance performance of tertiary irrigation channels in DI Manganti based on the assessment criteria of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 14 of 2017, is 77.99% in the good performance category with details of the physical infrastructure value obtaining a score of 19.01% of 25.00% expected, planting productivity with a value of 12.35% of the 15.00 expected, supporting facilities with a value of 15.50% of the 20.00% expected, personnel organization 12.00% of the 15.00% expected expected, documentation with a value of 4.00% of the expected 5.00% and P3A with a value of 15.13% of the 20% expected. Keywords : Evaluation, Performance, Tertiary Irrigation Channels, Irrigation Areas
creator: Makhin Annasyekh
creator: Yanti Defiana
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 432
ending page: 443
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4250

Analisis Pengendalian waktu Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM)
type: item
description: Road is the most often used transportation facility by the majority of the population, which negatively affects their daily activities. The construction of North Ring Road of Tasikmalaya City is experiencing problems with delayed work schedules. Due to this, an analysis of the time spent on the project's construction is required. The goal of this study is to understand the time lag in the construction of the Ring Road project on the Tasikmalaya coast. Method that is used in this study is the Pustaka Method; however, the Critical Path Method (CPM) is used in data analysis to assess time in the construction of the outer city bridge project. According to the results of the data analysis using the Critical Path Method (CPM) work network in the Tasikmalaya project, it can be observed that the workday can be extended from 129 working days to 115 working days, allowing for a 14-day workday for work completion.
creator: Muhammad Khaerul Rizal Khaerul Rizal
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 291
ending page: 300
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4251

STUDI KOMPARATIF TEBAL LAPIS TAMBAHAN (OVERLAY) ANTARA METODE BINA MARGA DENGAN METODE AASTHO PADA RUAS JALAN PASAR CIAWI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA
type: item
description: The Cihanjuang - Ciawi road section, precisely Jalan Pasar Ciawi, is a district road that functions as a collector road with a road length of 2 KM. In general, the Cihanjuang - Ciawi road is in good condition, but at several points damage was found, either potholes or waves. High traffic flow and large traffic loads, so it must be balanced with good road pavement. In this case, it causes congestion on the road section. To provide services to the community and for regional development, there must be development of transportation infrastructure as an effort to improve life both in the economic, social, cultural and other fields. Carrying out maintenance and improvement of transportation infrastructure on the Cihanjuang - Ciawi road section in Tasikmalaya Regency (Sta 000 + 000 - Sta 2 + 000) located in Ciawi District, Tasikmalaya Regency in the form of additional highway pavement (Overlay). Data collection was obtained by conducting a field survey for 4 (four) days in one week, namely Thursday, Saturday, Sunday and Monday. Based on the calculation results of the planning of the thickness of the additional layer, several alternative pavement thicknesses can be taken by adjusting them to the soil conditions. However, technically, with the Bina Marga 1987 method, the pavement thickness is greater than using the AASTHO 1986 method. In this analysis, the thickness of the additional layer of the pavement with the Bina Marga 1987 method is 12.45 cm, while the AASTHO 1986 method is 6.4 cm. So that there is a significant difference with a difference of 6.05 cm. So that the thickness of the additional layer for the Cihanjuang - Ciawi Road section of Tasikmalaya Regency which is safe according to its planned age and implemented is the Bina Marga method with a thickness of 12.45 cm.
creator: Abdul Hamid
creator: Uu Saepudin
creator: Dedi Sutrisna
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 308
ending page: 318
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4253

Analisis ANALISIS WILAYAH PENDUKUNG PELAYANAN ANGKUTAN UMUM SI BENTENG TRAYEK AP.1-03
type: item
description: As an area where people when traveling prefer to use private vehicles, Periuk District needs a mode of public transportation to support the activities of its residents. The purpose of this study is to analyze the range of Si Benteng City Transport services on the AP.1-03 route in Periuk District. The analysis methods used include the concept of Neighborhood Unit, GIS analysis, and population analysis. It is known that the range of Si Benteng City Transport services on the AP.1-03 route has not covered all kelurahan in Periuk District. Kelurahan Periuk Jaya, which has a population density of 7718 people/KM2 and an area of 23.87% of the area of Periuk District, has not been served. Similarly, only 79,634 people, or equivalent to 56% of the total population of Periuk District are covered by Si Benteng City Transportation. Therefore, the new route plan for Si Benteng City Transport route AP.1-03, is expected to increase the total population covered to 67%. So the plan needs to be realized. Further research is still needed to determine the level of regional accessibility in Periuk District to the availability of Si Benteng City Transportation on the AP.1-03 route so that the provision of public transportation can be more optimal.
creator: Ken Martina Kasikoen
creator: Renanda Wahyu Santoso
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 146
ending page: 158
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.3876

Analisis Perbandingan Biaya investasi pada proyek pembangunan perumahan menggunakan perbankan dan permodalan mandiri
type: item
description: This research focuses on a comparative analysis of investment costs in the Green Scandinavian Ciliang housing development project, based on the developer's lack of capital. The purpose of this study is to identify and compare the investment costs using two financing methods: banking and self-financing. The research was conducted in two main stages. The first stage involved collecting data, specifically the company's cashflow data. The second stage involved analyzing this cashflow data using Engineering Economics calculations, which include Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP). The analysis aims to assess the investment feasibility of these two funding sources. The results of the study indicate that using bank financing results in an NPV of -Rp.1,321,549,397.76 with a discount rate of 11%, yielding a value <0. The IRR is -0.65%, which is lower than the desired rate of return (IRR > 11%-20%). The resulting Payback Period is 3.3 years, longer than the 3-year investment period. On the other hand, self-financing results in an NPV of Rp.9,167,813,781.67 with a discount rate of 5%, yielding a value >0. The IRR is 62.99% (IRR > 5%-15%) with a Payback Period of 1.61 years, which is faster than the 3-year investment period.
creator: Elan Setiawan
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 669
ending page: 681

A, The Analisis Kinerja Waktu Dan Biaya Pada Proyek Peningkatan Jalan Muhammad Sujai Panglayungan Cipedes Kota Tasikmalaya
type: item
description: The problem with the Muhammad Sujani Panglayungan Cipedes Road Improvement Project, Tasikmalaya City, is the occurrence of a Contract Change Order (CCO) with an increase in the volume of work. This problem affects the time and cost performance of the project. Many methods are used to measure time and cost performance.. Based on the problems mentioned above, the research objectives to be achieved are: Knowing the time and cost performance of the Muhammad Sujai Panglayungan Cipedes Road Improvement Project, Tasikmalaya City.Know the estimated fastest time and lowest cost for the Muhammad Sujai Panglayungan Cipedes Tasikmalaya City.The method used in this research is descriptive quantitative, research that describes the condition of a particular project by analyzing existing data. Data analysis used analytical and descriptive methods. Analytical means that existing data is processed in such a way as to produce conclusive final results. While descriptive means to describe problems that already exist or appear. Earned Value Analysis examines the tendency of schedule variances and cost variances over a period of time during a project.The results showed that the time performance on the Muhammad Sujani Panglayungan Cipedes Road Improvement Project, Tasikmalaya City, was not good, the average time performance index was 0.551<1, so it was unable to achieve the planned work targets. The cost performance of the Muhammad Sujani Panglayungan Cipedes Road Improvement Project in Tasikmalaya City is very good, the average cost performance index is 1.002>1, so the costs incurred are smaller when compared to the value obtained or in other words there are cost savings. The time needed to complete the Muhammad Sujani Panglayungan Cipedes Road Improvement Project, Tasikmalaya City based on a performance index of 60 calendar days and the costs required based on a cost performance index of IDR 1,213,681,818.18.
creator: lutpi abdulah
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 660
ending page: 668
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4273

PENGARUH PENAMBAHAN SERAT IJUK TERHADAP KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS PADA BETON
type: item
description: This study aims to evaluate the effect of adding coconut fiber on the mechanical properties of concrete, especially compressive strength and modulus of elasticity. Coconut fiber is a natural material that is expected to increase the strength of concrete by resisting cracks and deformation. In this study conducted at the Civil Engineering Lab, Galuh University, coconut fiber was added to the concrete mixture with variations of 1 cm and compositions of 0%, 0.5%, 1%, 1.5%, and 2%, and compressive strength and modulus of elasticity tests were carried out after the concrete reached 14 days old. The results showed that the addition of coconut fiber significantly affected the compressive strength and modulus of elasticity of concrete. The addition of fiber with an optimal concentration can increase the compressive strength of concrete by several percent, which was originally 14.92 Mpa added with fiber to 17.90 Mpa, while the modulus of elasticity also experienced a significant increase, which was originally 12.502 Mpa added with fiber to 25.764 Mpa. Thus, the use of coconut fiber as an additional material in the concrete mixture can be an effective alternative in improving the performance of concrete in building structures.
creator: HABIB ARRAHMAN
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 319
ending page: 325
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4275

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan
type: item
description: The Occupational Safety and Health Management System is a protection system for workers and construction services to minimize and avoid the risk of moral and material losses, The main causes of accidents in general come from human, technical, tools and materials, nature and environmental factors. There are several human traits, namely emotional, boredom, carelessness, negligence and work instructions that are not clear or poorly understood by workers. The purpose of this study is to find out the implementation factors and factors that affect the Occupational Safety and Health Management System in the Road Periodic Maintenance Work Project on the Sewaka Governor's Road Section, Tasikmalaya City. The research method carried out is a survey method (interview), namely by distributing a questionnaire about the Occupational Safety and Health Management System to workers/builders in the Road Periodic Maintenance Work Project on the Sewaka Governor Road Section, Tasikmalaya City, by analyzing data to determine the ranking from the questionnaire by calculating the Relative Interest Index value, to get the IKR value. The results obtained from the results of the analysis conducted on 20 worker respondents obtained factors that affect the success of the implementation of the Occupational Safety and Health Management System, including the Knowledge Factor with an IKR value of 79.56%, the Attitude Factor with an IKR value of 66.72% and the Action Factor with an IKR value of 66.25. Meanwhile, the Factors that affect the implementation of the Occupational Safety and Health Management System, the Knowledge Factor with the "Influential" importance level gets the 1st (one) Rank, the Attitude Factor with the "Influential" importance level gets the 2nd (two) Rank and the Action Factor with the "Influential" importance level gets the 3rd (three) Rank.
creator: fuad mukhsin
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 649
ending page: 659
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4276

ANALISIS KERUSAKAN PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN METODE BINA MARGA DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) PADA RUAS JALAN RAYA WINDURAJA – WARUNGDOYONG (STA 4+500 – STA 6+500)
type: item
description: Roads are infrastructure in supporting the pace of the economy and play a major role in the progress and development of a region. The ease of accessing transportation modes makes humans fast in moving. Finally, the road as an infrastructure to change places is filled with vehicle traffic, so it is possible that problems such as road damage occur. An assessment of road conditions needs to be carried out to determine the type of evaluation program that must be carried out, whether it is an improvement program, periodic maintenance or routine maintenance. The selection of the form of road maintenance is carried out by assessing the damage to the road pavement. The assessment of road pavement damage can be done using the Highway Method and the International Roughness Index (IRI) Method. The Bina Marga method is the implementation of a survey that is carried out visually on the assessment of road conditions. As for the IRI method, it is a parameter used to determine the level of unevenness of the road surface. The results of the study on the Winduraja – Warungdoyong Highway section for the Bina Marga method obtained an average value of 3.65 with a severely damaged condition and damage handling, namely an improvement program, while for the IRI method it received an average value of 4.19 with a moderately damaged condition, which was included in Periodic Maintenance. Both methods show different stability results in each segment of the segment.
creator: Restu Adhimara
creator: Uu Saepudin
creator: Dedi Sutrisna
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 472
ending page: 482
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4278

Analisis Kerusakan Perkerasan Jalan dengan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI) dan Road Condition Index (RCI) pada Ruas Jalan Cikatomas Tasikmalaya
type: item
description: Road pavement is a construction built on a subgrade layer whose function is to support traffic loads and transmit these loads to the subgrade so that it does not exceed the carrying capacity of the subgrade. Along with the increasing need for the movement of goods and services, especially for transportation, which results in road damage, the planned lifespan of road damage that occurs on the Cikatomas Tasikmalaya Road will be faster. The methods used in this study are the PCI (Pavement Condition Index) and RCI (Road Condition Index) methods. PCI is a numerical increment of pavement condition that ranges from 0 to 100, with 0 being the worst condition and 100 being the best condition. Meanwhile, RCI is an assessment system used as a reference to determine the condition of road pavement based on the type and level of damage in road maintenance efforts. From the research results for the Pavement Condition Index (PCI) method, a value of 73.25 was obtained, the road was in Very Good condition and the type of treatment was patched. Meanwhile, the Road Condition Index (RCI) method visually shows that the road condition is in good condition with an RCI value of 1.55%, with Routine Maintenance (PR) handling. Keywords: Road Damage, Pavement Condition Index, Road Condition Index
creator: Mira Sri Agustin
creator: Uu Saepudin
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 638
ending page: 648
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4282

ANALISIS KAPASITAS RUANG PARKIR OFF STREET DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. GARUT
type: item
description: Parking is an inseparable component or aspect of transportation needs because transportation continues to develop in Indonesia over time. Observations show that available off-street parking spaces often cannot accommodate the number of vehicles, so they exceed the proper capacity. Garut District Hospital requires a large parking area to meet the needs of visitors. The demand for parking spaces at the Garut Regency Regional Hospital can one day become problematic when the existing demand is greater than the capacity of the available parking spaces. This is because many vehicles have unknown drivers or drivers, and also because the Garut District Hospital itself does not have adequate facilities for parking vehicles for hospital visitors. The research method used is a quantitative method (direct survey method). To obtain data as material for conducting data analysis required in this research is primary data obtained through parking space area, parking volume, parking duration. And also secondary data was obtained by requesting a map of the Garut Regional Hospital's parking location. Based on the results of research conducted, the maximum parking accumulation was 79 cars and 222 motorbikes, the parking volume was 178 cars and 450 motorbikes and the parking index was 213% for cars and 114% for motorbikes, when compared with the available SRP, the parking request could not be served by the space. parking available. The static capacity of off street parking at the Garut General Hospital, Garut Regency for cars is 33 SRP and for motorbikes is 194 SRP, while the results of the calculation of parking space requirements are 79 SRP for cars and 222 SRP for motorbikes, so additional parking space is needed to be able to serve home visitor parking. Garut General Hospital.
creator: Saepul Akbar
creator: Uu Saepudin
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 326
ending page: 333
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4285

PERENCANAAN PENGENDALIAN WAKTU DENGAN PROGRAM MICROSOFT PROJECT
type: item
description: The development of science and technology affects the development of construction projects. Effective construction project management is needed to overcome deviations that often occur during project implementation. The purpose of this study was to determine the work included in the critical trajectory to determine the duration of the construction project of the revitalization of SMP Negeri 2 Manonjaya. In this research using the Critical Path Method (CPM) method, the tools for operating this method with the Microsoft Project program. The results of this study resulted in a critical path in the form of other work activities, while the planned project duration was 150 working days, after analyzing the calculations obtained the duration of acceleration of the implementation of project activities with the CPM method and the Microsoft Project program for 16 days to 134 working days.
creator: Arief Fadlan Noer
creator: Atep Maskur
creator: Yanti Defiana
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 496
ending page: 505
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4288

ANALISIS ANGKA KEBUTUHAN NYATA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (AKNOP) JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI MANGANTI
type: item
description: Strategies for increasing food production, especially in terms of agriculture, are very necessary to meet increasing food needs. One strategy is to improve the irrigation system through periodic and routine evaluation and assessment. From the results of surveys and research carried out in the Manganti Irrigation Area (DI) it was found that several points of damage were related to channels or canals that were covered with rubbish or sediment.The Manganti Irrigation Area (DI) received a performance index assessment of 78.12% with a physical infrastructure aspect value of 33.29%, plant productivity of 12.75%, supporting facilities for Operation and Maintenance (O&M) of 6.40%, personnel organization of 14.43%, documentation 4.02%, water user farmer associations (P3A) 7.23%. Furthermore, the results of the calculation of the Operation and Maintenance Real Adequacy Figure (AKNOP) in the Manganti Irrigation Area (DI) showed that the Operation and Maintenance Real Adequacy Figure was IDR. 289,237,711.00.
creator: Desi Suswanti
creator: Atep Maskur
creator: Yanti Defiana
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 491
ending page: 495
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4291

Analisis Biaya dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Analysis (EVA) Pada Proyek Pembangunan Gedung Sparepart PT. Bio Farma tbk Bandung
type: item
description: Planning and controlling costs and time are part of construction project management. In addition to quality assessment, the performance of a project can also be assessed in terms of the cost performance that has been incurred and the time spent in completing a work must be measured continuously. The construction project of the PT. Bio Farma Tbk Bandung was completed later than planned, and the costs incurred exceeded the planned RAB, therefore it is necessary to conduct an analysis to find out the time and cost control on the PT. Bio Farma Tbk Bandung using the Earned Value Analysis (EVA) method. The method used in this study is quantitative descriptive. This study describes the condition of the project with the analysis of existing data. Data analysis uses analytical and descriptive methods. Analytical means that existing data is processed so that it produces a final result that can be concluded. While descriptive by explaining existing or visible problems. The results of the research on the cost and time performance of the PT. Bio Farma Tbk Bandung in the SV calculation shows a negative average value (-) which means that the implementation of the realized work is less than the work that has been formulated. Meanwhile, the calculation of the CV shows a value of 0 which means that the costs used or incurred are in accordance with what has been formulated. In the construction of the PT. Bio Farma Tbk Bandung, in the calculation of SPI, shows an average value of <1, which means that the project is running slower than what has been formulated. And the CPI value = 1 where the project uses the cost in accordance with the formulated
creator: ilma fikriatunufus
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 452
ending page: 461
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4263

MENGHITUNG BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR BAKU
type: item
description: Water is a fundamental element of life that is inseparable from all living beings. For instance, more than 70% of the human body is composed of water. Consequently, it can be directly concluded that water is a basic element supporting life. The rapid growth of population and industry, particularly in Java, has disrupted the balance between water availability and demand. On one hand, water availability from sources is decreasing due to changes or disturbances in catchment areas; on the other hand, the demand for water continues to rise across various sectors (agriculture, industry, housing, urban flushing, etc.). The purpose of this study is to determine the Performance Value of the Curug Gebang Raw Water Network in Karyamulya Village, Cisaga District, Ciamis Regency, and to evaluate the Performance Value in relation to the Operation and Maintenance costs of the network. Based on the research results, the performance value was found to be 58.45 (Corrective Maintenance, Poor Performance, and Requires Attention). With a performance value of 58.45—categorized as "Poor and Requires Attention"—interventions such as operational management, routine maintenance, and periodic maintenance involving repairs are necessary (damage level: > 20%–40%). From the calculations, the estimated cost for the Operation & Maintenance of Curug Gebang Raw Water in Ciamis Regency is Rp115,651,000.00. This value is subject to change annually, depending on the condition of the structures and the increase in material prices.
creator: Pribadi Nurdhiansyah Raden
creator: Atep Maskur
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 506
ending page: 511
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5208

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KERJA PADA PEMBANGUNAN JEMBATAN CIHAPITAN DENGAN METODE JOB SAFETY ANALISIS (JSA)
type: item
description: Often the rapid rate of development of bridge construction in Indonesia, the role of the risk of work accidents is felt to be increasingly important. The data analysis technique is by drawing conclusions based on the data analysis carried out which belongs to the category of work risk management in the implementation of bridge construction by determining the interval. Risk factors as the impact of not implementing the occupational health and safety management system. This study aims to determine Occupational Risk Management and the level of success of the Occupational Safety and Health Management system. And work risk management on this project. The research method used in this research is the Job Safety Analysis Method (JSA). The data obtained comes from filling out questionnaires by informants engaged in the construction sector, namely from the point of view of contractors and consultants. The results of the research on the total success of SMK3 in the Cihapitan Leuwi Keris Bridge project, Ciamis Regency, reached an average value of 3.04. SMK3 has an effect on both the company and the workforce itself, this can be seen from their work safety.
creator: Deni Jatnika
creator: Yanti Defiana
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 512
ending page: 524
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5209

ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) PADA PROYEK PEMBANGUNAN CHECK DAM SUKADANA KABUPATEN CIAMIS
type: item
description: Problems that occurred in the Sukadana Check Dam Construction Project in Ciamis Regency resulted in delays in several projects. This problem affected the project's time and cost control. Many methods are used to control time and costs. The method used to control time and costs in the Sukadana Check Dam Construction Project in Ciamis Regency is the Earned Value Management (EVM) method, because it can integrate time and cost factors in construction project control. Therefore, it is necessary to conduct a time and cost control analysis using the Earned Value Management (EVM) method on the Sukadana Check Dam Construction Project in Ciamis Regency. The method used in this research is quantitative descriptive, a study that describes the conditions of a specific project through analysis of existing data. Data analysis uses analytical and descriptive methods. Analytical means processing existing data in such a way as to produce conclusive results. Descriptive, on the other hand, describes existing or apparent problems. Earned Value Management (EVM) examines the trends in schedule and cost variances over a period of time during the project. The results of the study show that time control in the Sukadana Check Dam Construction Project in Ciamis Regency is not good with an average time performance index value of 0.88 <1, this indicates that the project completion time exceeds the planned project time. Cost control in the Sukadana Check Dam Construction Project in Ciamis Regency is very good with an average cost performance index value of 1.03>1, this indicates that the costs incurred (Actual Cost) are smaller than the value obtained (Earned Value) or there is no waste. The estimated time for the Sukadana Check Dam Construction Project in Ciamis Regency is 99 calendar days with a cost of Rp. 3,995,664,739.88. Keywords: Earned Value, Time Control, Cost Control
creator: Rifki Firdaus
creator: Uu Saepudin
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 525
ending page: 531
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5218

Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek Konstruksi Menggunakan Critical Path Method (CPM) dan Precedence Diagram Method (PDM)
type: item
description: Construction projects are constrained by time, cost, and quality, thus requiring effective control methods to ensure successful implementation. This study aims to compare the Critical Path Method and the Precedence Diagram Method in controlling project duration and costs on the Rehabilitation Project of TK Kartika IX-15 Teachers’ Room, which had a normal duration of 45 days. The research employed a quantitative approach using secondary data such as the project time schedule, budget plan, and progress reports. The analysis involved developing project networks using Critical Path Method and Precedemce Diagram Method, calculating forward pass, backward pass, total float, and conducting acceleration simulations through the addition of overtime work. The findings indicate that Critical Path Method shortens the project duration to 37 days, resulting in an 8-day acceleration with a cost slope of Rp1,058,867.59. Meanwhile, Precedence Diagram Method produces a shorter duration of 29 days, equivalent to a 16-day acceleration, with a lower cost slope of Rp928,354.77. These results demonstrate that Precedence Diagram Method offers better flexibility in managing activity relationships, enabling more efficient cost savings and schedule compression. Therefore, Precedence Diagram Method is considered more effective than Critical Parh Method in optimizing both time and cost control for this project. Keywords : Construction Project, Critical Path Method, Precedence Diagram Method, Project Scheduling, Cost Slope
creator: Ayu Lestari
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 627
ending page: 637
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5397

ANALISIS KINERJA RUAS JALAN SURAPATI KOTA BANDUNG
type: item
description: Roads serve as essential land transportation infrastructure that connects various regions and facilitates economic activities and daily needs of the community. With the rapid development of the transportation sector and the increase in the number of vehicles, the demand for adequate road facilities and infrastructure becomes increasingly critical to support development and meet societal needs. This study aims to determine the traffic volume and road capacity on Jalan Surapati in Bandung City, as well as to assess the impact of roadside obstacles on road performance and service level based on the 2023 Indonesian Road Capacity Guidelines. The research employs a survey method involving direct field observation to collect data necessary for analysis. The results indicate that Jalan Surapati has a capacity of 4296 passenger car units per hour (Smp/jam). The peak traffic volume occurred on Saturday, July 5, 2025, between 08:00 and 09:00 WIB, reaching 4071 Smp/jam. The degree of saturation recorded was 0.95, categorizing the service level as class E, characterized by traffic flow nearing maximum capacity, unstable flow conditions, minimum speed around 10 km/h, limited opportunities for overtaking, and the onset of short congestion experienced by drivers. The congestion is attributed to Bandung being a popular tourist city, especially during weekends, which increases traffic volume due to high tourist mobility for leisure and shopping activities. Additionally, significant roadside obstacles contribute to the reduction in effective traffic volume.
creator: Anton Maulana
creator: Uu Saepudin
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 532
ending page: 541
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5400

PERBANDINGAN ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHSP DAN LAPANGAN
type: item
description: Unit Price Analysis of Work is a calculation of the required costs for materials, labor, and equipment, which has been determined in accordance with the Indonesian National Standard. The Public Open Space Development Project for Parking and Culinary Areas at the East Square of Ciamis uses the Unit Price Analysis of Work method in estimating the cost of bore pile foundation work during the initial planning stage. Initially, the foundation was designed with a diameter of Ø 40 cm, but it was later modified to Ø 40 cm and Ø 60 cm. This adjustment affected the predetermined budget, resulting in discrepancies between the planned costs and the actual field conditions. The objective of this study is to determine the comparison of budget costs and calculate the price difference based on construction cost analysis using the 2022 Unit Price Analysis method and field data. The research method applied is quantitative, processing secondary data in the form of the Budget Plan document.The results indicate that the budget based on the 2022 Unit Price Analysis method amounted to IDR 2,380,731,000.00, while the budget based on the field method was IDR 1,920,824,000.00. The budget difference between the two is IDR 455,906,000.00, or approximately 19.14%.
creator: Dian Lestari
creator: Atep maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 613
ending page: 626

ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU PROYEK KONTRUKSI MENGGUNAKAN METODE CPM DENGAN BANTUAN MICROSOFT PROJECT
type: item
description: Time management plays a crucial role in construction project management because delays in project completion can lead to increased costs, client dissatisfaction, and even financial losses. Therefore, the success of a construction project depends on effective time planning and control. Therefore, an appropriate time management method is needed. One of the most commonly used methods in project time management is the Critical Path Method, as it allows project managers to determine critical activities that will determine the project duration. By utilizing an arrow diagram to determine the critical path, this method is known as the critical path method. This study aims to effectively plan and schedule work analysis using the Critical Path Method implemented in Microsoft Project. Furthermore, this study will analyze critical activities to minimize the risk of future delays. The results of the scheduling analysis of the Faculty of Teacher Training and Education Building construction project at Siliwangi University using the Critical Path Method and Microsoft Project software indicate that the project scheduling duration using the CPM method is 181 working days, compared to 245 working days. The project started on March 6, 2024, and ended on November 11, 2024. This means the project was completed 64 days earlier than the contract execution date. With 9 main activities that are on the critical path, namely activities A-C-D-E-G-K-M-Q and R. These activities have a slack value = 0, so they have no tolerance for delays and require strict supervision
creator: kiki nurjanah
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 542
ending page: 551
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5405

EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU PROYEK DENGAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS (EVA)
type: item
description: Infrastructure development has become a priority to drive economic growth and equitable development, but the realization of construction projects often faces various challenges, such as extreme weather, technical constraints, and limited resources. This research aims to analyze the time performance of the Retaining Wall construction project in Pamarican District, Ciamis Regency, using the Earned Value Analysis method as an integrated approach to evaluate scope, schedule, and cost. The analysis shows that the project experienced significant delays in the first week and consecutively from the 8th to the 20th week, indicated by a negative Schedule Variance and a Schedule Performance Index below 1. However, an acceleration period from the 2nd to the 7th week successfully offset these deviations, allowing the project to be completed on time in the 21st week as targeted. These findings emphasize the importance of using Earned Value Analysis to objectively and responsively monitor project performance in response to on-site dynamics. They also demonstrate that the acceleration strategy implemented by the project team proved effective in overcoming delays and ensuring the project's objectives were achieved.
creator: Wanto
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 551
ending page: 561
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5407

https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/miteks/article/view/5463
type: item
title: Analisis Perbandingan Waktu dan Biaya Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) dan Precedence Diagram Method (PDM) (Studi Kasus Proyek Rehabilitasi Bendung Cigede Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)
description: This study analyzes the comparison of time and cost in the Bendung Cigede rehabilitation project using two scheduling methods: Critical Path Method and Precedence Diagram Method. In construction project execution, managing time and cost is a crucial aspect that must be optimized to avoid cost overruns and project delays. This study aims to evaluate the effectiveness of these two methods in controlling project duration and expenses. The research employs a case study approach on the Bendung Cigede rehabilitation project, with analysis using a crashing technique involving the addition of working hours (overtime). The results indicate that the Critical Path Method can reduce the project duration from 116 days to 92 days and further to 88 days after crashing, with an increased cost of IDR 515.257.461.53. Meanwhile, the the Precedence Diagram Method yields a shorter critical path of 63 days, which can be accelerated to 59 days with crashing, incurring a cost of IDR 515.806.517,63. Although the cost for the Precedence Diagram Method is slightly higher, the time efficiency gained is significantly greater compared to Critical Path Method. Therefore, the Precedence Diagram Method is recommended for high-complexity projects requiring time optimization without substantially increasing costs. Keywords: Comparison, Time, Cost, Crashing
creator: Putri Rahmawati Gumilar
creator: Atep Maskur
creator: Gini
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 598
ending page: 612
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5463

ANALISIS KINERJA BUNDARAN CIBIRU KOTA BANDUNG
type: item
description: The Cibiru Roundabout is located in Bandung, connecting Jalan Cinunuk, Jalan A.H. Nasution, and Jalan Soekarno-Hatta. Visual observations revealed that traffic from both the north and south passing through the Cibiru roundabout is quite dense, resulting in vehicle collisions that could endanger road users.The purpose of this study was to determine the capacity and delays at the Cibiru roundabout in Bandung City, as well as its performance. The method used in this study was a survey method, namely direct observation in the field to obtain data as a reference for the analysis. The data sources used in this study were primary and secondary data. The results of the study show that the capacity of the Cibiru Roundabout in Bandung City is seen from each route, namely route AB (Jl. Cibiru – Jl. Soekarno Hatta) of 5914.26 smp/hour, route BC (Jl. Soekarno Hatta – Jl. A.H. Nasution) of 3360.55 smp/hour and route CA (Jl. A.H. Nasution - Jl. Cibiru) of 5748.54 smp/hour. Traffic delays on the AB route (Jl. Cibiru – Jl. Soekarno Hatta) are 3.51 sec/smp, the BC route (Jl. Soekarno Hatta – Jl. A.H. Nasution) is 6.17 sec/smp and the CA route (Jl. A.H. Nasution - Jl. Cibiru) is 3.19 sec/smp. The roundabout traffic delay is 4.44 sec/smp and the roundabout delay is 8.44 sec/smp. The performance of the Cibiru Roundabout in Bandung City is at level B, the roundabout delay is 8.44 sec/smp (the delay value ranges from 5.1-15). Keywords: Capacity, Delay, Roundabout Performance
creator: Didan Nurohman Husen
creator: Atep Maskur
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 562
ending page: 571
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5481

KONSEP NILAI HASIL (EARNED VALUE EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN BOJONGSARI- MAJENANG KABUPATEN CILACAP DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL (EARNED VALUE CONCEPT)
type: item
description: Evaluation control time And costs in the Project Improvement Road Bojongsari-Majenang with use method Earned Value Concept. Methods used​ in study This is descriptive quantitative, research that describes condition project certain with analysis of existing data. Data analysis using method analytical And descriptive . Analytical means the data has been There is processed such appearance so that produce results the end that can concluded . While descriptive It means is with to expose problems that have been There is or visible . Earned Value Concept study trend variants timetable And variants cost on something period time during project ongoing . Results study show that that Earned Value Concept can control time And cost on Project Improvement Road Bojongsari – Majenang Regency Cilacap. The average SPI value is less from 1, p. This show that control time on Project Improvement Road Bojongsari-Majenang Regency Cilacap not enough good, because No capable achieve the work targets that have been set planned . Average Value CPI not enough from 1, p. This show cost control on Project Improvement Road Bojongsari-Majenang Regency Cilacap is bad, because the costs incurred are greater if compared to the value obtained or in other words there is waste costs , but on Sunday final implementation work Project Improvement Road Bojongsari – Majenang Regency Cilacap finished appropriate time And cost incurred​ in accordance with planned budget .​
creator: Mayang Sari Dewi
creator: Yanti Defiana
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 572
ending page: 577
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5509

Analisis Tingkat Pelayan Simpang Tiga Tak Bersinyal Jalan Dr Sutomo-Jalan Cerme Kabupaten Cilacap
type: item
description: Traffic problems at the unsignalized intersection on Jalan Dr. Sutomo and Jalan Cerme, Cilacap Regency, are caused by drivers disobeying traffic regulations, resulting in collisions, increased risk of accidents, and reduced speeds due to the on- and off-roading of public transportation passengers. These conditions cause delays, which increase operational costs and travel time. This study aims to determine delays, queues, performance, and service levels at unsignalized intersections on Dr. Sutomo and Cerme Roads, Cilacap Regency. The method used in this study is a survey method, namely by conducting direct observations at the research location to obtain data as a reference for conducting analysis. The results of the study show that the traffic delay on the major road (Jalan Dr. Sutomo) is 3.68 sec/smp, the traffic delay on the minor road (Jalan Cerme) is 5.56 sec/smp, the intersection delay is 8.19 sec/smp and the largest queue probability is 18.21%, while the smallest queue probability is 7.28%. The level of service of the unsignalized three-way intersection on Jalan Dr. Sutomo - Jalan Cerme, Cilacap Regency is at level B (intersection delay value of 8.19 sec/smp).
creator: Vega Bramantia Yanuar
creator: Uu Saepudin
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2025-02-02
publication date: 2025-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 590
ending page: 597
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5724

ANALISIS HUBUNGAN VOLUME, KECEPATAN DAN KEPADATAN LALU LINTAS DENGAN METODE GREENSHIELD DAN GREENBERG
type: item
description: Ibrahim Adjie Road Km 101+700 in Indihiang District, Tasikmalaya City is a national road with a two-lane two-way undivided (2/2 UD) configuration that plays an important role in connecting various centers of community activities. High traffic volumes during certain periods, combined with relatively high side friction, result in a decline in traffic performance and level of service. This study aims to analyze traffic characteristics in terms of volume, speed, and density, as well as the relationships among these parameters using the Greenshield and Greenberg methods, and to compare the resulting road capacity and level of service with those obtained from the Indonesian Highway Capacity Manual (PKJI) 2023. The results show that based on traffic volume analysis conducted over seven days, the peak traffic volume occurred on Thursday from 16:00 to 17:00 WIB, reaching 2,004 pcu/h. Analysis using PKJI 2023 yielded a road capacity of 2,425.59 pcu/h, resulting in a degree of saturation (Ds) of 0.83, which corresponds to Level of Service D (LOS D). The analysis of the relationships among traffic volume, speed, and density using the Greenshield and Greenberg methods indicates strong correlations, with the coefficient of determination (R²) for the fundamental speed–density (V–D) relationship exceeding 0.90. The capacities obtained from the Greenshield and Greenberg methods are lower than those from PKJI 2023, amounting to 1,854 pcu/h and 2,154 pcu/h, respectively, corresponding to Levels of Service F and E. These differences indicate that PKJI 2023 represents ideal traffic conditions, whereas the Greenshield and Greenberg methods better reflect actual field conditions influenced by side friction and driver behavior. The findings of this study are expected to serve as a basis for improving trafficperformance and traffic management on the study road segment.
creator: Epa Sehabudin
creator: Uu Saepudin
creator: Yanti Defiana
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 578
ending page: 589
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.5800

EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU MENGGUNAKAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM)
type: item
description: In the construction of a construction project, there must be a timing of a project, and control of the cost of the project. In its implementation, sometimes the two things deviate from what has been planned, so it is necessary to do the control and management of a project. Besides being seen from quality, the success of a project can also be seen from the point of view of cost and time control. Time is an important interrelated element in the management of a project. Where time delays can determine how much expenditure is spent on the project, so delays need to be prevented and controlled to prevent it from happening. To restore the level of progress, the scheduling method of CPM can be used to obtain the optimal duration of project activities. This research will evaluate the project of building a pharmacy building in Pangandaran district that has been reviewed in terms of time so that it is expected to minimize the time delay that occurs, so that the project control can be implemented properly. Therefore, time control is required in completing the work project. Data analysis for the CPM method is to analyze any activity that falls within the critical path to obtain the optimal duration for the scheduling of a project. Based on analysis and calculations, the project's planned duration is 150 days, but after being evaluated and analyzed using the CPM method, the Bankaran District Pharmacy Building Development Project 2023 can be completed in 138 days using CPM. So the project can be done 12 days faster than scheduled. Keywords: Duration, Critical Track, CPM.
creator: Fikry Agust Cahyono
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 281
ending page: 290
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4247

MANAJEMEN PEMELIHARAAN IRIGASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13/PRT/M/2012 SEBAGAI PENUNJANG KEBERHASILAN PERTANIAN DI DAERAH KOTA BANJAR PROPINSI JAWA BARAT
type: item
description: This study is an assessment of the physical condition and function of irrigation asset infrastructure in the North Lakbok irrigation area in Banjar City. The service area studied is 1,404.48 ha located in Banjar City. This study uses a field observation method, where the author conducts tracing activities for North Lakbok irrigation assets in Banjar City and conducts a bibliography study on similar studies to determine the condition of irrigation assets in North Lakbok, the condition of irrigation functions and determine the priority of irrigation asset maintenance in North Lakbok in Banjar City. The results of this study obtained that the physical condition of the North Lakbok irrigation network that had the most severe level of damage was section 5 BSA4 with an asset value of 51.13 and the downstream floor with an asset value of 54%, while the physical condition that had a good value was section 2 BPT2KR and section 3 BPT3 with an asset value reaching 95%. The condition of the irrigation asset function that had the lowest level of functionality was the dam body in the form of a downstream floor with a value reaching 79% and section 5 BSA4 with a value of 81%. Meanwhile, the channel that has the highest level of functionality is section 7 BSA5KR with a value reaching 87% and the building body structure with the same value of 87%. The priority of irrigation maintenance is based on the physical condition of irrigation assets, the functional condition of irrigation assets and the condition of the affected rice field area, so that the priority of irrigation maintenance is section 5 BSA4 channel with a value of 0.1945 and the downstream floor with a value of 0.1897, while the channel or building that has the lowest priority level is section 3 BPT3 with a value of 0.0302 and section 2 BPT2KR with a value of 0.0341
creator: Dedy Dwi Kurniawan
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 199
ending page: 209
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4174

ANALISIS PEKERJAAN GEDUNG MENGGUNAKAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM) (Studi Kasus Pembangunan Gedung BBWS Citanduy)
type: item
description: In the development of a construction project, of course, there is a project schedule and project cost control. In its implementation, sometimes these two things deviate from what has been planned, so it is necessary to carry out control and management of a project. In addition to being seen from the quality, the success of a project can also be seen in terms of cost and time control. Time is an important thing that is interrelated in controlling a project. Where time delays can determine how much money is spent on the project. So that time delays need to be prevented and controlled so that it does not happen. To restore the level of progress, the scheduling method can be used, namely CPM to obtain the optimal duration of project implementation activities. In this study, a survey, document opening and interviews were conducted to obtain the required data such as the duration and sequence of project implementation activities and estimated time estimates. Data analysis for the CPM method is by analyzing which activities are included in the critical path in order to obtain the optimal duration for scheduling a project. In this study, the project duration was 145 days. After the calculation analysis was carried out, the duration of project implementation using the CPM method was 104 days, meaning that the project could be completed 41 days faster than the planned schedule.
creator: Inggi Maulana
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 210
ending page: 219
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4213

ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DENGAN MENGGUNAKAN METODE EVM PADA PROYEK JALAN RAYA LINGKAR UTARA TASIKMALAYA
type: item
description: It is important to know that in a project there is always cost and time control, it is generally called project management. Project management is everything related to planning, implementation, control and coordination in a project from the start of a project until the end of the project period to ensure all implementation of the project runs on time and with the right quality. The purpose of this study is to determine time control using the Earned Value Management method in the North Ring Road Development project in Tasikmalaya City. This earned value method can integrate time in controlling a construction project and is one of the performance indicators. The concept of earned value management (EVM) is to compare costs with schedules in the realization that occurs in the field. The three parameters used in this EVM method that are used as analysis are: BCWS (Budget Cost of Work Scheduled), BCWP (Budget Cost of Work Performed) and ACWP (Actual Cost of Work Performed). Delays and deviations in the project can be identified by looking at the values ​​of CV (Cost Variance) and SV (Schedule Variance). This method can also be used to determine the efficiency of resource use in the form of a cost performance index (CPI) and a schedule performance index (SPI) and can determine the estimated total project cost (EAC). This study shows that the Earned Value Management (EVM) method can control time and costs in the Tasikmalaya North Ring Road Construction project, this is indicated by the performance index value (CPI) = 1 which indicates that the cost is quite good, this is because the costs incurred AC (Actual Cost) is the same as the value obtained EV (Earned Value). And the schedule/time performance index SPI obtained an average value of SPI> 1 which indicates that the schedule performance is very good so that the work can be completed as expected because it is able to achieve the planned work target.
creator: Ridwan Malik Fathurrahman
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 371
ending page: 378
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4214

ANALISIS FUNGSIONAL JALAN MENGGUNAKAN METODE INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) DAN SURFACE DISTRESS INDEX (SDI) PADA RUAS JALAN CIAMIS – KAWALI (STA 16+000 – STA 19+000)
type: item
description: A road is infrastructure designed to connect various locations, allowing the movement of people, vehicles, and goods from one place to another. Roads are typically equipped with hard surfaces such as asphalt or concrete to support the weight of vehicles and facilitate faster and safer travel. Over time, roads will inevitably suffer damage due to various factors such as weather, vehicle loads, and others. Because of these factors, proper road maintenance is required. One way to determine the necessary maintenance is by analyzing the damage using the International Roughness Index (IRI) and the Surface Distress Index (SDI) methods. The IRI method involves measuring road roughness using an Android-based application called RoadlabPro. Meanwhile, the SDI method is obtained from visual observations and measurements of road damage in the field. The study results on the Ciamis – Kawali road section show a correlation coefficient (ratio) between the SDI and IRI values of r = 0.321, which indicates a weak correlation (ratio) as it falls within the range of 0 - 0.49. The average IRI value for road roughness is 3.25 m/km, indicating a good surface condition, while the average SDI value is 91.00, indicating a fair surface condition. The pavement condition is classified as fair, as the IRI is less than 4 and the SDI falls within the range of 50 – 100. Therefore, the type of pavement maintenance required for this road section is Routine Maintenance.
creator: Gielman Al Malik
creator: Uu Saepudin
creator: Dedi Sutrisna
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 220
ending page: 232
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4216

EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN JALAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN PERBAIKAN JALAN PADA RUAS JALAN WINDURAJA – WARUDOYONG (STA 0+000 - STA 3+000)
type: item
description: Roads play a crucial role in supporting economic, social, and cultural activities. However, various factors such as high vehicle volume, road age, and poor drainage can lead to road damage. This study aims to evaluate the level of road damage on the Winduraja – Warudoyong road section (STA 0+000 - STA 3+000) as a basis for determining the necessary repairs. The methods used are the Surface Distress Index (SDI) and Pavement Condition Index (PCI). The SDI method evaluates road damage based on the width and area of cracks, the number of potholes, and wheel ruts. Meanwhile, the PCI method assesses the condition of the pavement based on the type, severity, and extent of damage. The study results indicate that certain segments of the road are experiencing light to moderate damage, which may affect the comfort and safety of road users. By using the SDI and PCI methods, this study produces road damage values that can serve as a basis for determining repair priorities. The survey results show that the road surface condition has an average SDI value of 108, which is categorized as light damage. The average PCI value is 36, which falls into the poor category. The dominant types of damage found are alligator cracking, potholes, and ruts. The discussion of these results indicates that significant damage affects the comfort and safety of road users.
creator: Rivan Tri Maulana
creator: Uu Saepudin
creator: Dedi Sutrisna
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 233
ending page: 242
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4218

ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS PANJALU TAHAP II
type: item
description: Construction projects are one of the job sectors with a high risk of work-related accidents, potentially resulting in serious consequences. Therefore, a comprehensive and structured Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) is needed as a reference for consultants, contractors, and workers to create a safe, healthy, and productive work environment. In response to this, a study was conducted with the aim of evaluating the success level of OSH implementation and identifying the factors affecting the OSH implementation in the Phase II construction project of the Panjalu Health Center. This study employed a quantitative approach through surveys and questionnaires distributed to 25 workers involved in the construction project of the Panjalu Health Center. The data was then processed using a scoring method, and research instrument tests were conducted using SPSS 22, including validity and correlation tests, reliability tests, and normality tests. Based on the results of the study, the overall success of OSH implementation in the Panjalu Health Center construction project reached a score of 82.87%. According to the Indonesian Minister of Manpower Regulation Number: 26/MEN/2014, this falls into the second achievement level, where a score of 60-84% is awarded a certificate and a silver flag. Based on the implementation analysis, the factors affecting OSH implementation include: the company has not maximized the provision of OSH training for every worker; some workers are not yet able to optimally use tools or specialized equipment and complete personal protective equipment (PPE) while working; and there are still workers who disagree with the company providing health insurance for its employees.
creator: Maya Triana
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 379
ending page: 388
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4221

ANALISIS ESTIMASI BIAYA MENGGUNAKAN METODE COST SIGNIFICANT MODEL PADA PROYEK PEKERJAAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA
type: item
description: In the early stages of construction project planning, namely the initial cost estimate to complete a job according to the requirements or contract. Related to budget limitations, the Tasikmalaya City government needs to be wise in using the development budget which results in the need for effective use of funding sources. For this reason, the purpose of this study is to obtain a construction cost estimation model for road works in Tasikmalaya City using the Cost Significant Model method and to determine the level of accuracy of the resulting model.This study uses a quantitative method assisted by the SPSS (Statistical Product and Service Solution) computer program to obtain a statistical approach (regression analysis). By using data from 8 road work samples with the 2021 and 2022 work budget years which are standardized to 2024 using inflation rate data from the Tasikmalaya City BPS.The results of the study showed that the results of statistical testing obtained components of work that significantly affect the total cost are Wearing Layer Laston Work (AC-WC) (X15), Cement Concrete Pavement Work (PPC) (X10), Intermediate Layer Laston (AC-BC) (X12), Class A Cement Aggregate Foundation Layer (Cement Treated Base = CTB) (X8). And obtained the form of a multiple linear regression equation model Y '= -82.806 + 0.974 (X15) + 2.064 (X10) + (-2.378) (X12) + 7.133 (X8). The accuracy of the project cost estimation model of the 8 (eight) road work packages in Tasikmalaya City using the Cost Significant Model method against the realization of this cost is at the level of class 2 accuracy with a maximum accuracy result of 9.49% and a minimum of -13.96%. according to AACE International.
creator: Siti Latifah Fahmina Salim
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 362
ending page: 370
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4173

ANALISIS PERBANDINGAN DAYA DUKUNG PONDASI TIANG PANCANG MENGGUNAKAN METODE AOKI DE ALENCAR DENGAN METODE FORMULA KONSERVATIF (LANGSUNG)
type: item
description: Pasar Anyar Kota Tangerang is a multi-storey building consisting of 3 floors and is included in heavy load buildings. The method used in this study is quantitative. Comparative analysis of the bearing capacity of pile foundations to calculate the bearing capacity of single and group foundations using the Aoki De Alencar method with the conservative formula method (Direct). The results of the calculation of the permissible bearing capacity value of 25 cm diameter pile foundations with a pile length of 30 m using sondir data with the Aoki de Alencar method are S1 16.97 tons. S2 16.62 tons. S3 21.26 tons. While with the Conservative Formula method (Direct) the results obtained are S1 46.24 tons. S2 46.99 tons. S3 54.55 tons the results of the calculation of the permissible bearing capacity value of 25 cm diameter pile foundation groups with a pile length of 30 m using sondir data with the Aoki de Alencar method are group 2 piles 60.64 and group 3 piles 147.89 tons. Meanwhile, with the Conservative Formula (Direct) method, the results obtained were 454.33 tons for the 2-pillar group and 604.00 tons for the 3-pillar group
creator: Reza Taufik Hidayat
creator: Yanti Defiana
creator: Wahyu Sumarno
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 192
ending page: 198

redisain bangunan fasilitas perpustakaan kota banjar dengan metode pushover
type: item
description: ABSTRACK The Banjar City Library is intended as a place for managing information and providing general information services. The library located in Banjar City is a 4-story building and has a height of 17.90 m. A building structure must be planned in accordance with applicable planning principles, so that the impact caused by the earthquake can withstand the planned shocks. This study aims to evaluate the structural performance of the Banjar City Library building. The method used for this study is the pushover analysis method. . According to ATC-40, for calculating the capacity of concrete structural elements, refer to SNI 2847: 2019. Structural analysis is carried out using the SAP2000 application program. After the structural analysis was carried out, the results were obtained based on performance points, For the structural performance at maximum lateral force = 2,499.493 kN at step 5 with a displacement of = -0.003165 m after being analyzed using the ATC-40 method, a drift ratio of = 0.00026143 was obtained. The drift value is included in the category (Immediate Occupancy) which can be seen from the ATC-40 Performance level for the Immediate Occupancy performance level, which is 0.005 or 0.5%. So the structural performance level is Immediate Occupancy. This means that the Banjar City Library building is still strong enough to withstand earthquake loads. Keywords: Structure, Pushover, ATC-40 Method
creator: muhamad_fahmi labib
creator: Wahyu Sumarno
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 182
ending page: 189
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4165

Analisis hambatan samping dan pengaruhnya terhadap kinerja ruas jalan
type: item
description: The road is one of the main ground connections that has the basic function of providing optimal service to traffic flows. The highway was chosen as the location of the research because of the high traffic congestion caused by the high activity on the side of the road, such as the number of vehicles that stop lifting and dropping goods, parking on the body of the street, pedestrians, vehicles that enter, slow vehicles and market activity. The purpose of this research is to find out the traffic volume and road capacity on the highway katapang andir (jalan raya pasar rancamanyar) and the impact of side barriers on the road performance. The method used is the quantitative method, which is the process of finding knowledge using data in the form of numbers as a tool to analyze what you want to know. The type of method that is used is using the survey method. The survey is done with direct observation in the field to obtain data as a reference for conducting analysis. The results of this study indicate that the road capacity is 1,398.8 skr / hour and the peak volume of vehicles is on Monday Morning at 07.00-08.00 WIB of 1187.7 Skr / hour, with a degree of saturation of 0.85 with the level of service included in category E (Flow is close to unstable with traffic volumes approaching road capacity and speeds of at least 30 (thirty) kilometers per hour on inter-city roads and at least 10 (ten) kilometers per hour on urban roads. Traffic density is high because internal traffic resistance is high. Drivers begin to experience short-duration bottlenecks Steady flow, but speed and vehicle motion are controlled, drivers are restricted in their choice of speed).
creator: Satrio suroyo
creator: Wahyu Sumarno
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 462
ending page: 471
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4249

Penggunaan Metode Earned Value Concept Pada Pengendalian Waktu (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Gedung Farmasi Kabupaten Pangndaran)
type: item
description: Good time control is expected to help project implementation according to the planned time, one of which is by using value method of analysis of results. Analysis of the results used to determine the extent of time control in the Pangandaran Regency Pharmacy Building construction project using the Earned Value Concept method. The purpose of this research is to find out how the performance of project time control using the Earned Value Concept method is and to find out the factors that influence project delays in implementing the construction of the Pangandaran Regency Pharmacy building. This research requires data such as time schedules, project cost budget plans and weekly project progress reports. This method provides information on Result Values, Budget Schedule, Budget Schedule Variants, Schedule Variants, Schedule Performance Index, Estimated Work Time Remaining and estimated Total Time to be used for analysis. Data on project work for 20 weeks of reporting, this study resulted in the project completion time not being in accordance with the initial plan of the project schedule. Week 1 SPI value > 1, Week 2 SPI value < 1, Week 3 SPI value > 1, Week 4 to Week 8 SPI value < 1, Week 9 SPI value > 1, Week 10th to 11th week SPI value < 1, 12th week to 21st week SPI value < 1, 22nd week SPI value = 1. This shows that for SPI values ​​< 1 work experiences delays and SPI which >1 job experiences acceleration while the SPI which is equal to 1 job is the same as the plan
creator: sri ayu hartati
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 172
ending page: 181
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4134

ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN CIBUYUT RUAS JALAN KAWALI – SADANANYA KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS DENGAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM)
type: item
description: Application of construction management needs to be carried out in optimizing work implementation, namely controlling time.The Cibuyut Bridge Replacement Project for Jalan Kawali - Sadananya, Cipaku District, Ciamis Regency experienced work delays in the 14th week, namely being hampered by weather factors and delays in procurement of goods, resulting in other work being delayed. This final assignment will discuss re-scheduling using the Critical Path Method (CPM) to obtain the critical path and optimize the duration of project completion time. The critical path produced by the Critical Path Method (CPM) scheduling method on this project is A-B-F-M-Q and A-B-F-M-R the activities of Equipment Mobilization, Temporary Bridge, Dismantling of Masonry, Stone Masonry, Bridge Nameplates, and Stootwerk/Scaffolding with a duration of 101 days. The results of the analysis comparing three duration of activities are the total planning duration of 120 days, the total actual duration of 120 days and the total duration of the Critical Path Method (CPM) method is 101 days. Thus, the duration results using the Critical Path Method (CPM), namely 101 days, are more optimal and efficient. This can be seen because using the Critical Path Method (CPM) can carry out several jobs simultaneously and can save 19 days of time.
creator: Sandrina Maulina Elnara
creator: Atep Maskur
creator: Yanti Defiana
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 159
ending page: 171
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4123

Evaluasi kerusakan jalan dengan metode bina marga dan pavement conditions index (PCI) pada ruas jalan Sidareja-Cukangleuleus KM 90+00-92+00
type: item
description: Along with the development of Indonesia, road projects are increasing. It is necessary to evaluate serious pavement damage, considering that more and more road pavement damage is occurring in various areas. Because there are more and more vehicles in traffic. The Sidareja-Cukangleuleus KM 90+000–92+000 road section experienced road damage which caused obstruction to vehicles when passing through the area. The method used in this research is Bina Marga method and pavement condition index (PCI). The results of the research show that the condition of the damage that occurred on the Sidareja-Cukangleuleus KM 90+000-92+000 road section is classified as bad. Because there were 7 types of damage that occurred and the total area of damage was 673.62 m2. The most dominant damage is: cracking with a total area of 146.39 m², patching with a total area of 210.25 m², and surface layer detachment damage with a total area of 136.02 m² and after checking with PCI parameters it is categorized as poor. and in the Bina Marga method, roadconditions must carry out a periodic maintenance program Keywords: Bina Marga and Pavement Condition Index (PCI)
creator: Ganjar Rizki Sukmara
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 128
ending page: 135
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4235

ANALISIS PERBANDINGAN PERBAIKAN TANAH EKSPANSIF TOP SUBGRADE (REPLACEMENT) MENGGUNAKAN MATERIAL BERBUTIR (SIRTU) DAN LEMPUNG (STUDI KASUS JALAN TOL CIPALI SUBANG) KM 72+109 sampai dengan KM 87+350
type: item
description: In the widening works of the Cipali toll road, there are problems, namely the condition of the subgrade is an expansive soil type where the CBR value obtained does not meet the requirements of > 6%, so a comparison of the expansive soil improvement with the replacement method using sirtu material and clay soil is carried out. The research was carried out by comparing the results of laboratory CBR tests of sirtu and clay materials, then experimental methods were carried out in the field by making 5 pavement samples, namely with sirtu thicknesses of 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm and testing using field CBR. The results of the laboratory CBR test of the existing soil showed a CBR value of 2.65%, for the sirtu material a value of 47.50% was obtained, while for the clay material it was 35%. The results of the field CBR tests showed that the CBR value reached 11% at a thickness of 20 cm. From these results, it can be concluded that sirtu material can be used as one of the soil amendment materials, but the selection of clay as one of the soil amendment materials can also be another alternative seeing the existence of clay soil can be found in different places.
creator: Zydan Manarulloh
creator: Uu Saepudin
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 136
ending page: 145
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4237

ANALISIS KINERJA BENDUNGAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG JAWA BARAT
type: item
description: Jatigede dam is a dam located in Jatigede District, Sumedang Regency, West Java. This dam was built to stem the flow of the Cimanuk River and form the Jatigede Reservoir. To minimize decline in function and prevent disasters, dam operation and maintenance activities need to be carried out so that the dam can function opyimally. To determine the level of damage to a dam, it is necessary to assess the components to the dam with the aim of finding out how much damage has occurred to the dam and determining its performance category. The research method used in this research uses quantitative methods which are carried out by means of direct surveys in the field to obtain the data needed in this research. The data required is in the form of primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting direct surveys in the field and by conducting interviews with related parties in the field. The secondary data required in this research was obtained from the Jatigede Dam Management Unit. From the research results, it was found that the performance value for the physical and environmental aspects of the dam was 77.15 in the sufficient category; aspects of dam operations and services 80.00 with good category; aspects of instrumentation and dam inspection 81.80 with good category; and institutional aspects 80.02 in the good category. Keywords: Dam, Jatigede Dam, Dam Performance Assessment
creator: Hanum Nurbaiti
creator: Yanti Defiana
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 243
ending page: 252
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4238

IDENTIFIKASI TITIK KECELAKAAN DITINJAU DARI TINGKAT ALINYEMEN VERTIKAL DAN CARA PENANGANANNYA (Studi Kasus Ruas Jalan Nasional III Kabupaten Ciamis)
type: item
description: The National III road section in Ciamis Regency has quite high traffic levels, quite rapid population growth is directly proportional to the increasing number of accidents that occur. Therefore, analysis is needed at accident-prone points which is expected to reduce the number of accidents that occur. This research uses a field survey method and secondary data in the form of Ciamis Police IRSMS data for 2019-2021. The data is then analyzed by looking for accident numbers to find out accident-prone areas using mapping analysis, Bina Marga traffic weighting analysis and calculating the level of slope of the vertical alignment. Based on the research results, the first location that is prone to accidents is the Jl. Jenderal Sudirman (Sindangrasa) 14 incidents, vertical alignment slope of 0.8%, weighting value of 82 poin. Section of Jl. Jenderal Sudirman (Kulon City) 11 incidents, vertical alignment slope of 1.2%, weighting value of 76 points. And Jalan Jl. Jenderal Sudirman (Janggala) 10 incidents, vertical alignment slope -3.4%, weighting value 69 points. Keywords: Analysis, Critical Points, Vertical Alignment, Mapping
creator: Dian Permana
creator: Wahyu Sumarno
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 389
ending page: 400
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4239

ANALISIS KINERJA STRUKTUR GEDUNG LEARNING SOLUTION BPKP CIAWI BOGOR AKIBAT BEBAN GEMPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PUSHOVER
type: item
description: Indonesia is geographically located in the Pacific Ring of Fire, an area where three of the world's major tectonic plates converge: the Indo-Australian, Eurasian, and Pacific plates. This geographical condition renders Indonesia highly susceptible to earthquake risks. Consequently, evaluating the seismic performance of building structures is of paramount importance. Pushover analysis is an effective method for assessing the seismic performance of structures and identifying potential structural weaknesses, thereby providing valuable information for risk mitigation and enhancing building safety. This study aims to analyze the structural performance of the BPKP Learning Solution Building in Ciawi, Bogor, using the pushover analysis method. The evaluation is conducted based on the Capacity Spectrum Method (CSM) in accordance with ATC-40 regulations and the Displacement Coefficient Method (DCM) as per FEMA 356 and FEMA 440 guidelines, utilizing SAP2000 software. The results of the pushover analysis indicate that the Learning Solution Building achieves an Immediate Occupancy performance level. This suggests that even when subjected to seismic loading, the structure does not sustain significant damage to its structural components. The building's stiffness and strength remain largely unchanged from pre-earthquake conditions, thus fulfilling the primary principle of earthquake-resistant building design.
creator: Aldi Husni Abdillah
creator: Yanti Defiana
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 401
ending page: 410
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4241

Analisis Pemilihan Moda Transportasi Konvensional dengan Transportasi Online (Studi Kasus: Pengguna Transportasi Mall Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya
type: item
description: The development of online transportation is starting to erode the existence of public transportation because online transportation accommodates the needs of passengers personally, privately and exclusively. Public transportation is actually more reliable because it can accommodate the needs of passengers in general and mass. With the nature of being accommodated in general and massively, this makes passengers interact and socialize with each other. Passenger characteristics greatly affect the choice of mode of transportation. This study aims to find out the characteristics and factors that affect travelers in choosing online transportation modes and conventional transportation. Data processing for this study uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program to determine the factors that affect the selection of online transportation modes and conventional transportation. The results of the questionnaire distribution to mall visitors were obtained by the majority (72%) of users choosing online transportation and 28% choosing conventional transportation as a mode of travel to Mayasari Plaza Mall. Based on the correlation test, the influencing factors are tariff/cost, fast and lancer, convenience, service quality, and accuracy with R Square = 0,901
creator: Rahmawati Tri Utami
creator: Yanti D
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 253
ending page: 260
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4243

Analisis Waktu dan Biaya dengan Metode Crashing pada Proyek Peningkatan Jalan Mujur-Bangsa (Kroya)
type: item
description: Development projects in the transportation sector, especially road improvement projects, are increasing rapidly every year, therefore, in order to support the smooth development, road improvements must be of high quality and have durability according to the planned age but must also be economical. The Mujur - Bangsa (Kroya) Road Improvement Project, Kroya District, Cilacap Regency experienced delays in the project work, from the planned work of 90 calendar days to 97 calendar days in the realization of the work. The aim of this research is to find out which alternative is more effective, efficient and economical to use so that the project does not experience delays. This research uses the Crashing method with two alternatives, namely Additional Labor and Additional Working Hours (Overtime) which is assisted using the Ms. Project 2016 to find out the critical path first. From the results of this analysis, it was found that by using the alternative of additional labor, the duration of work was reduced from 97 days to 73 days with a total cost of Rp. 930,252,249. Meanwhile, using the alternative of increasing working hours (overtime), the duration of work was reduced from 97 days to 49 days with a total cost of Rp. 947.618.913. So, from the two comparisons of alternative crashing methods, the result is that using the Alternative for Additional Labor is more effective, efficient and economical because in terms of time it is effective, efficient according to the target and in terms of cost it is more economical compared to the Alternative for Additional Working Hours (Overtime
creator: angeu herdiani
creator: Yanti Defiana
creator: Wahyu Sumarno
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 351
ending page: 361
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4118

ANALISIS PENGARUH DILATASI BANGUNAN PADA GEDUNG 6 LANTAI BERDENAH L TERHADAP GEMPA DENGAN METODE RESPON SPEKTRA
type: item
description: Indonesia is one of the countries with a high frequency of seismic activity. The earthquakes that occur in Indonesia are caused by the vertical movement of two continental plates: the Indo-Australian and Eurasian plates. Furthermore, the island of Java is characterised by a multitude of active faults, which serve to elevate the risk of seismic activity in the region. Given the high potential for earthquakes in this region, it is crucial to prioritize earthquake-resistant construction planning, including the incorporation of dilatation techniques to mitigate seismic impacts. This research aims to elucidate the influence of building dilatation on a six-story L-plan structure subjected to seismic forces and ascertain the optimal dilatation gap distance for the Faculty of Engineering Building Center. The research method entails the analysis of the building structure using the ETABS program, with a comparison between structures with and without dilatation. The parameters analyzed include structural vibration period, inter-storey deviation, base shear force, and torsional irregularity. The calculation of the dilatation gap distance is carried out in accordance with the requirements of SNI 1726:2019. The findings of the analysis demonstrate that the implementation of dilatation in L-shaped buildings markedly influences the structural response to earthquake loads. The model with stiffer dilatation exhibited a smaller structural period of vibration and more restrained inter-storey deviation, while the model with more flexible dilatation demonstrated a larger period of vibration and larger inter-storey deviation. The safe dilatation gap distance of the Building Center building of the Faculty of Engineering was calculated to be 153 mm, which exceeded the minimum required distance.
creator: Fikri Maulana
creator: Yanti Defiana
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 271
ending page: 280
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4245

Analisis simpang empat tak bersinyal
type: item
description: Unsignalized four-arm intersection case study Jl. Ahmad Yani - Jl. Padasuka Tasikmalaya City is an intersection that in its regulations does not use signal lights. Intersections are where various conflicts occur. The performance of an intersection is the main factor in determining the function of an intersection. At this intersection, there are indications of traffic congestion due to high vehicle volumes. This condition causes delays in vehicles which results in increased operational costs and vehicle travel time. The purpose of this study is to determine the volume of traffic, intersection capacity and level of service at the intersection. The method used in this study is a survey method, namely conducting direct observations at the research location to obtain data as a reference for conducting analysis, and using the 2023 Indonesian Road Capacity Guidelines (PKJI). Based on the results of the analysis, it is known that the busiest traffic volume value occurred on Saturday, July 6, 2024 at 16.00 - 17.00 WIB of (Q) 1266 pcu / hour with a capacity (C) 2904 pcu / hour. Which means that the capacity of the intersection causes traffic flow delays or the level of intersection service decreases. Then obtained (DJ) 0.43 seconds / pcu intersection delay (T) 8.801 seconds / pcu, then the level of service at the four-way intersection without a signal at Padasuka is included in the Good (B) classification.
creator: Latif Latif
creator: Uu Saepudin
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 261
ending page: 270
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4246

ANALISIS KINERJA SIMPANG EMPAT BERSINYAL CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA
type: item
description: The Cigasong Four-Way Intersection is a busy commercial area in Majalengka Regency, featuring numerous shops, markets, offices, and schools. Traffic congestion on roads leading to the city center during peak hours often affects road performance. This study employs a survey and direct field observation method to evaluate the performance of the Cigasong Four-Way Intersection in managing traffic flow. The analysis used the 2023 Indonesian Road Capacity Guidelines (PKJI) method. The calculation results show that the average saturation degree of the intersection is 0.33, with queue lengths on Jl. Majalengka-Jatiwangi of 21.18 meters, Jl. Majalengka-Talaga of 29.51 meters, Jl. Majalengka-Rajagaluh of 33.47 meters, and Jl. Majalengka-Kadipaten of 32.18 meters. The intersection delays on the approaches are 25.59 seconds/PCU on Jl. Majalengka-Jatiwangi, 26.51 seconds/PCU on Jl. Majalengka-Talaga, 23.60 seconds/PCU on Jl. Majalengka-Rajagaluh, and 23.24 seconds/PCU on Jl. Majalengka-Kadipaten. Based on these intersection delays, the level of service at the intersection is classified as Level C.
creator: Sabrina Salsabila
creator: Yanti Defiana
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 1
ending page: 8
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4308

ANALISIS PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF PADA PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR UTAMA POLDA JABAR
type: item
description: Construction project activities are aimed at producing products with planned quality standards within a limited timeframe through the allocation of specific resources. The Main Office Building project of the West Java Regional Police has experienced delays. Initially, the project was planned to be completed in 146 days with a budget of IDR 88,750,000,000. The delay occurred during the foundation and substructure work. The delay amounted to 30 days, necessitating acceleration measures to catch up on the project timeline. This final project aims to analyze project acceleration using the time-cost trade-off method. The acceleration alternatives used in the time-cost trade-off analysis are based on field conditions, with the alternative being the addition of work shifts.The results of the TCTO analysis with the addition of work shifts indicate that the project can be accelerated by 12%, which amounts to 24 working days, thus reducing the project duration to 129 working days with a cost efficiency of 0.21% and a total cost reduction to IDR 184,370,036.22. From the results, it can be seen that the alternative of adding work shifts provides a duration efficiency of 12% and a cost efficiency of 0.21%.
creator: Omargalih Eka Mardani
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 9
ending page: 18
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4309

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI
type: item
description: In the Gunung Mas Puncak Bogor Rest Area Development Project, operational problems often arise that hinder project completion activities such as lack of resources, improper resource allocation, delays in project implementation and other problems outside the schedule in the work plan. So this research aims to analyze the factors that cause delays in the completion of the Gunung Mas Puncak Bogor Rest Area construction project. The method used in analyzing the problems in this project is the House of Risk which functions to analyze the data causing delays. Based on the results of the analysis using the House of Risk (HOR) method, it was found that the three main causes of delays in the construction of the Gunung Mas Puncak Bogor Rest Area were changes in drawings, lack of coordination by the owner, and an additional scope of work. These three problems can be minimized by communicating and coordinating well with the owner, making procedures for making and changing drawings, making a comprehensive check list.
creator: IQBAL JAMALUDDIN
creator: Atep Maskur
creator: Yanti Defiana
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 19
ending page: 33
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4310

Analisis SWOT Penggunaan Bata Merah dan Bata Ringan (Heable) di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
type: item
description: Construction development in Indonesia continues to grow rapidly, driven by the need for strong and sustainable infrastructure. In the development process, the selection of the right material becomes the main key to ensure the quality, efficiency and durability of the building. This is the basis for the creation of innovation in the supporting components of building structures in wall work. The purpose of this study was to determine the comparison of red brick and lightweight brick wall installation in Rajapolah District, Tasikmalaya Regency using the SWOT method. Based on the results of the study, it is found that the use of red brick in Rajapolah District, Tasikmalaya Regency is in quadrant II although it has threats from the external environment, the company still has strengths from within the company that can be used as added value. While the use of lightweight bricks in quadrant III shows that the company has enormous opportunities, but on the other hand the company has internal weaknesses.
creator: Alfan Azkia
creator: Atep Maskur
creator: Yanti Defiana
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 34
ending page: 41
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4311

REDESIGN STRUKTUR GEDUNG ARSIP BAPENDA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN STRUKTUR BAJA MENGGUNAKAN SOFTWARE ETABS
type: item
description: The city of Bandung has an active fault known as the Lembang fault or Lembang fault which is located in Lembang sub-district, West Bandung Regency and stretches 29 km through Cimahi City, Bandung City, Jatinangor City to Sumedang Regency, West Java. With the earthquake phenomenon that occurred in Garut Regency, the people of Bandung City must be alert because according to the BMKG the Lembang fault could result in an earthquake measuring 6.8 - 7 magnitude which could cause serious damage. The building structure planning was analyzed using Etabs Version 20 software with the Load Resistance Factor Design (LRFD) method for load factors and resistance factors. The regulations used refer to the regulations SNI 1727-2020, SNI 1729-2020, SNI 1726-2019 and SNI 2847-2019. Based on the results of structural redesign using etabs software and manual calculations based on the output of internal forces generated by the software, the structural elements used are declared qualified and the structure of the building reviewed meets the requirements for structural behavior or structural review for earthquakes.
creator: Fahri Muhamad Taufik Muhamad Taufik
creator: Yanti Defiana
creator: Taufik Martha
rights: Hak Cipta (c) 2026 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 42
ending page: 53
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4419

ANALISIS KINERJA SIMPANG TIGA TAK BERSINYAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE PKJI 2023
type: item
description: Unsignalized intersection of three arms case study Jl. Raya Singaparna - Jl. Perikanan Darat Tasikmalaya Regency is an intersection where the regulations do not use signal lights. Intersections are places where various conflicts occur. The performance of an intersection is the main factor in determining the function of the intersection. At this intersection, it often happens that drivers do not comply with the rules so they compete for road space and tend to overtake each other, including the process of getting on and off public transport passengers around the intersection. This condition causes delays in vehicles which results in increased operational costs and vehicle travel time. The aim of this research is to determine capacity, degree of saturation, delays, queuing opportunities, and level of service at intersections. The method used in this research is a survey method, namely making direct observations at the research location to obtain data as a reference for conducting analysis, and using the 2023 Indonesian Road Capacity Guidelines (PKJI). Based on the analysis results, it is known that the busiest traffic volume value will occur on Monday 26 July 2024 at 06.30-07.30 WIB. Amounting to (Q) 2233 pcu/hour with a capacity of (C) 2655 pcu/hour, which means that the capacity of the intersection results in delays in traffic flow or the level of service at the intersection decreases. So we get (DJ) 0.84 seconds/pcu intersection delay (T) 14.19 seconds/pcu, so the level of service at the Kudang unsignaled three intersection is classified as Good (B).
creator: Nizar Ali Fadilah Akbar
creator: Uu Saepudin
creator: Dedi Sutrisna
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 54
ending page: 65
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4421

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN KARANGNUNGGAL - CIPATUJAH
type: item
description: Road construction aims to improve the smoothness of land transportation in order to support the welfare and economy of the community. In carrying out road construction, there are risks that must be taken into account by the parties involved in road construction. This relates to the impact of risks that arise which can hinder and harm the project implementer in terms of cost, time, quality and scope of work. This research aims to determine the risk factors in the implementation of the Provincial Road Project on the Periodic Maintenance Work Package for the Karangnunggal-Cipatujah Road, Tasikmalaya Regency, West Java Province, to find out the most dominant risk factors (major risks) as well as carry out risk responses and for risk ownership in order to reduce the consequences caused by these risks. This research uses primary data from questionnaires and interviews, secondary data from literature studies and DBMPR service project data. The questionnaire was distributed to respondents, namely 10 (ten) related agencies, 5 (five) consultants, 10 (ten) contractors, consisting of staff, project supervisors and field workers. The results of research on the implementation of periodic maintenance projects for provincial roads in West Java Province identified twelve (12) risk factors and eight (8) dominant risk factors, namely: originating from risk sources: 1 (one) political risk, 1 (one) marketing risk, 1 (one) economic risk, 2 (two) project risks, 1 (one) human risk, 1 (one) criminal risk, 1 (one) safety risk. Risk response actions are carried out to reduce the negative impact of risks which are included in the dominant risk category (major risk) with the risk owners being related agencies, consultants and contractors. Of the 8 dominant risk factors, 1 most prominent risk factor is taken, namely the project factor with the variable (X9) aggregate material needs not being met due to high demand at the quarry
creator: Agus Susanto
creator: Atep Maskur
creator: Gini Hartati
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 66
ending page: 77
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4425

PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU STRUKTUR BETON SISTEM KONVENSIONAL DAN SISTEM PRECAST PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS JERUK LEGI KABUPATEN CILACAP
type: item
description: Currently, building construction planning has developed, including the precast system. A precast system is a system where some or all of the components are printed first in a factory or other place outside the project location according to their size and then placed and installed in the planned place. The conventional system is a system where all structures that use concrete construction, the concrete is cast directly on the spot.The aim of this research is to determine the cost of concrete construction when using conventional concrete construction systems and precast systems and to determine the time required for work from both systems. The method used in this research is qualitative descriptive research. The data in this research is secondary data in the form of supporting data collected through literature studies taken from literature, previous writings, data from the internet and so on. This secondary data is to obtain institutional data, this data is obtained from related parties, one of which is the Project Cost Budget Plan.From the results of calculations and data analysis that have been carried out, it is found that the total cost of implementing a conventional concrete system is IDR 327.868.106,03, while the total cost of implementing a precast concrete system is IDR. 380.058.394,38. The time difference between the two systems is 11 days. The comparison results of the two systems show that the costs for renting heavy equipment such as cranes are large, but in terms of time efficiency, the precast system is faster to implement than the conventional system because the components can be made or ordered before the construction project is implemented.
creator: Mas Yos Sudarso
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 78
ending page: 84
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4094

ANALISIS KINERJA RUAS JALAN SOREANG KOPO KABUPATEN BANDUNG
type: item
description: Jalan Soreang Kopo, Bandung Regency, one of the main roads connecting the Soreang and Kopo areas, often experiences significant congestion, especially during rush hours such as in the morning when people go to work or in the evening when they return home, the volume of vehicles passing through Jalan Soreang Kopo increases sharply. This congestion is largely caused by the high activity of shops along the road. This area is a busy trade center, with various shops, markets, and shopping centers. The purpose of the study was to determine the traffic volume, free flow speed and capacity of Jalan Soreang Kopo, Bandung Regency. As well as to determine the performance of the Soreang Kopo road section, Bandung Regency and alternative improvements to the level of service. The method used in this study is the survey method, namely by conducting direct observations at the research location to obtain data as a reference for conducting analysis. The results of the study showed that the traffic volume on the Soreang Kopo road section of Bandung Regency was quite high where the highest value was 2989 pcu/hour, the free flow speed was 40.23 km/hour, and the capacity was 2494.1 pcu/hour. The performance of the Soreang Kopo road section of Bandung Regency was at level E (degree of saturation 0.97) and alternative improvements were made by adding a lane width of 3 m and providing no-stop signs with the results of the service level at level C (degree of saturation 0.75) Keywords: Road Section Performance, Free Flow Speed, Service Level
creator: Ardi Muhmammad Riswanto
creator: Yanti Defiana
creator: Uu Saepudin
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 85
ending page: 90
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4227

Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Earned Value Analysis (EVA) Pada Proyek Preservasi Jalan Bolang-Suniabana Kabupaten Tasikmalaya
type: item
description: Planning and controlling costs and time is part of construction project management. The achievement of a project can also be assessed in terms of cost and time performance. The Bolang-Suniabana Road Preservation Project, Tasikmalaya Regency was completed faster than planned, therefore it is necessary to carry out an analysis to determine time and cost control on the Bolang-Suniabana Road Preservation project, Tasikmalaya Regency using the Earned Value Analysis (EVA) method. The method used in this research is quantitative descriptive. This research describes the condition of the project with analysis of existing data. Data analysis uses analytical and descriptive methods. Analytical means that existing data is processed to produce final results that can be concluded. Meanwhile, descriptive describes problems that already exist or are visible. The results of research on the time and cost performance of the Bolang-Suniabana road preservation project in Tasikmalaya Regency are very good with an average SPI value of 1.226 > 1 and CPI of 1.443 > 1, indicating that the time and cost performance is very good because it is able to achieve the planned work targets.
creator: Abdi Surya Kusumah
creator: Yanti Defiana
creator: Atep Maskur
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 91
ending page: 100
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4233

ANALISIS ESTIMASI WAKTU PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA SERANG
type: item
description: The problem that occurred in the Serang City Regional Library Building Construction Project was that work was completed late. It is necessary to carry out an analysis related to the problems mentioned above using the Earned Value Analysis (EVA) method. Earned Value Analysis (EVA) can control project time and can also be used to measure project performance. The research objective is to determine the time performance and estimate the fastest time for completion of the Serang City Regional Library Building Construction Project using the Earned Value Analysis (EVA) method. The method used in this research is descriptive quantitative, research that describes the conditions of a particular project by analyzing existing data. The research results show that time performance can be measured from the SPI value, with an average SPI value of 1.04 > 1, indicating that the time performance in the Serang City Regional Library Building Construction Project is very good because it is able to exceed the planned work targets. The estimated fastest completion time for the Serang City Regional Library Building Construction Project is 106 calendar days, while the longest estimated time for project completion is 191 calendar days.
creator: Irfan Syah Maulana
creator: Atep Maskur
creator: Yanti Defiana
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 101
ending page: 106
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4234

Analisis Tundaan dan Antrian Kendaraan pada Simpang Tiga tak Bersinyal Jalan Raya Telaga Majalengka - Jalan Sadasari Airlangga Kabupaten Majalengka
type: item
description: Al julnction is aln alreal where two or more bralnches of roalds meet or intersect alnd requlires sulpporting falcilities for tralffic movement. Intersections alre allso plalces where tralffic conflicts occulr. The resealrch localtion is the Ulnsignallized Intersection of Cisalralnten Kullon Roald, Alrcalmalnik District, Balndulng City. The pulrpose of this resealrch is to determine tralffic volulme alnd intersection performalnce. The method ulsed is the Indonesialn Roald Calpalcity Gulideline method. (PKJI 2023). By condulcting field sulrveys to generalte daltal on the alveralge dalily tralffic volulme. (LHRT). To determine the vallules of calpalcity callcullaltions, saltulraltion degree, delalys, alnd quleule probalbilities. The resullts of the callcullaltions alnd performalnce alnallysis of the ulnsignallized T-julnction alt Tallalgal Maljallengkal Roald – Saldalsalri Alrgallinggal Roald in Maljallengkal Regency show thalt the pealk tralffic volulme occulrred on Mondaly, Julne 24, 2024, from 6:30 to 7:30 AlM, almoulnting to 2793 palssenger calr ulnits (pcul) per houlr, with al calpalcity of 3210.170 pcul per houlr. The delaly for the maljor roald (Tallalgal Maljallengkal Roald) is 9.86 seconds/pcul, the delaly for the minor roald (Saldalsalri Alrgallinggal Roald) is 28.69 seconds/pcul, the delaly alt the julnction is 14.70 seconds/pcul, alnd the malximulm quleule probalbility is 60.014%, while the minimulm quleule probalbility is 30.392%. The level of service for the ulnsignallized T-julnction alt Tallalgal Maljallengkal Roald – Saldalsalri Alrgallinggal Roald in Maljallengkal Regency is alt level B, balsed on the julnction delaly vallule of 14.70 seconds/pcul.
creator: Muhamad Restu Pujiana
creator: Uu Saepudin
creator: Dedi Sutrisna
rights: Hak Cipta (c) 2025 Media Ilmiah Teknik Sipil
date: 2026-02-02
publication date: 2026-02-02
volume: 3
number: 1
starting page: 107
ending page: 117
doi: 10.25157/mediailmiahtekniksipil.v3i1.4244